title: Practical aspects of exhibition organization project management
abstract: Аннотация.В статье рассматриваются вопросы управления выставочным проектом.Авторами дана характеристика этапам реализации проекта «ПромТехЭкспо» МВЦ «Интерсиб» в городе Омске.Представлена иерархия работ по проекту на основании этапов реализации проекта.Авторы работы на основе структурной декомпозиции работ разработали календарный план по укрупненным работам.Применение в практике МВЦ «Интерсиб» данного плана работ по датам очень четко отображает все работы и сроки на их выполнение, что позволит о
journal: CITISE