paper_type: Informationsvorlage

text:
1/6

Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-01016

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
13. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Information zur Kenntnis
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis
SBB Mitte   Information zur Kenntnis
SBB Nordost   Information zur Kenntnis
SBB Ost   Information zur Kenntnis
SBB Südost   Information zur Kenntnis
SBB Süd   Information zur Kenntnis
SBB Südwest   Information zur Kenntnis
SBB West   Information zur Kenntnis
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis
SBB Nord   Information zur Kenntnis
Ratsversammlung  10.06.2020 Information zur Kenntnis

Der 13. Sachstandsbericht (Stand: 31.03.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird
zur Kenntnis genommen.

Räumlicher Bezug:

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2/6

Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele:

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht zutreffend

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht zutreffend

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht zutreffend

III.  Strategische Ziele

Nicht zutreffend

4/6
IV. Sachverhalt
1. Anlass

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2. Beschreibung der Maßnahme

2.1 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand
dargelegt.
2.2 Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelumwidmungen nach § 79 bzw. § 81 SächsGemO
ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum Stichtag 27.04.2020
vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den gegenseitigen
Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des Schul- und
Kindertagesstättenbaus entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
2.3 Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen
abgebildet.

Gegenüber der im 12. Sachstandsbericht dargestellten Prognose ergibt sich mit Stand
31.03.2020 keine andere Einschätzung der Verwaltung. Insofern wird auf Anlage 3 des 12.
Sachstandsberichtes verwiesen. Potentielle Risiken sind in der Anlage 5a abstrakt
dargestellt.
2.4 Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.
2.5 Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.

Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur
Erläuterung der risikobehafteten Maßnahmen.

5/6
2.6 Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes
entsprechend VI-HP-07211.

Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).

Aufgrund der durch die Pandemie zur Verfügung stehenden Ressourcen war eine
Erarbeitung der beiden Anlagen nicht möglich. Die Anlagen werden im 14.
Sachstandsbericht beigefügt.

2.7 Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und
Komplexsanierungen

In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von Schulbauvorhaben
(ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden mit dem
Baupreisindex des 1. Quartals 2020 indiziert. Von einer Darstellung von Neubauvorhaben
oder Komplexsanierungen vorab des Baubeschlusses wird abgesehen.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Nicht zutreffend

4. Finanzielle Auswirkungen

Keine

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Keine

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Eine Bürgerbeteiligung ist nicht nötig, da es sich um eine Informationsvorlage für den
Stadtrat handelt.

7. Besonderheiten

keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss

keine

6/6
Anlagen:
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige
Deckungsfähigkeiten
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten – nicht beigefügt
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Maßnahmen
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020 – nicht beigefügt
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020 – nicht beigefügt
Anlage 7       Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und
          Komplexsanierungen

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01016

Stand 31.03.2020  1/3

1) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899-NF-21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021
⋅ Die Fassadenarbeiten sind zu 75 % abgeschlossen. D er Innenausbau (Bau und
Haustechnik) ist zu ca. 80 % abgeschlossen. Nach aktuellem Terminplan werden die
Arbeiten am Gebäude Ende Mai fertig gestellt. Die Außenanlagen werden seit Ende 2019
abschnittsweise umgebaut Die Arbeiten werden bis zum Beginn des Schuljahres mit
Ausnahme der Pflanzarbeiten abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Krisensituation
kann es zu Terminverschiebungen kommen. Aktuell ruhen zurzeit die Malerarbeiten im
Inneren, da die beauftragte Firma aus Österreich kommt und momentan nicht auf der
Baustelle anwesend ist. Bei den übrigen noch vor Ort tätigen Ausbaufirmen kann es zu
Mitarbeiterausfällen und damit zu einer Verlängerung der Bauzeit kommen. Da die
Fertigstellung des Schulgebäudes bisher bereits für Ende Mai geplant war, ist der
Schulbeginn durch diese Ausfälle momentan noch nicht gefährdet.
  Maßnahme aktuell im Plan

2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21)

Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA)
Die Dachabdichtung und die Fenster sind im 1. BA erneuert. Zurzeit wird dort die neue
Wärmedämmfassade montiert. Die Grobinstallation der Haustechnik und der Einbau des
neuen Fußbodens (als Gussasphaltestrich) ist im 1. BA zu 95 % abgeschlossen. Der
Einbau der Unterhangdecken, der Fliesen und der Malerarbeiten erfolgt Etagenweise und
ist bereits zu 40 % abgeschlossen. Die Arbeiten liegen aktuell noch im Zeitplan. Einige
der beauftragten Firmen hatten teilweise ausländische Arbeitskräfte beschäftigt. Diese
Arbeitskräfte sind aktuell aufgrund der Einreisebeschränkungen nicht auf der Baustelle
anwesend. Die terminlichen Auswirkungen dieser Ausfälle können zurzeit noch nicht
eingeschätzt werden.
  Maßnahme aktuell im Plan

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01016

Stand 31.03.2020  2/3

3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-
05899-NF-21)

Planung bis LPH 9
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
Die vorbereitenden Entkernungsarbeiten sind bis auf wenige Restleistungen
abgeschlossen. Das Gebäude ist bis auf einen kleinen Teilbereich der
Deckenkonstruktion im 1. OG schadstofffrei. In diesem Teilbereich sind Öle aus dem
Druckereibetrieb in die Tragkonstruktion der Decke eingedrungen. Dieser Teilbereich
wird im Zuge der Umbauarbeiten zur Schule abgebrochen und neu hergestellt. Damit
kann das Gebäude als Schule umgebaut werden.
Die Ausschreibung der Planung ab LPH 5 erfolgt ab April 2020.

4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
       21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019
bis 10/2019
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt.

Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen zum großen Teil aufgeholt
werden. Die Generalübernehmer hat mit vorbereitenden Arbeiten begonnen (Einrichten
der Baustelle, Herstellen Baustrom/Bauwasser, Kampfmittelfreimeldung, etc. Die
Baugenehmigung wurde am 17.03.2020 erteilt, so dass mit dem Aushub der Baugrube
und der Herstellung der Fundamente begonnen worden ist.
Bei den gegenwärtig dort laufenden Arbeiten gibt es noch keine Ausfälle aufgrund der
Corona-Maßnahmen.

4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-
NF-21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025
Zurzeit werden die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 vorbereitet.

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01016

Stand 31.03.2020  3/3

5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 12/2020 Planung bis LPH 3
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH 4
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH 5
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Objektplanung Gebäude (Architekt)
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019 Planungsstart 2. Quartal 2020

Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021

 In Abhängigkeit der Dringlichkeit ist zu entscheid en, ob das Vorhaben konventionell
(Ausschreibung in Einzelgewerken) oder als Generalunternehmerleistung
ausgeschrieben wird. Die Möglichkeit der Fördermittelinanspruchnahme ist bei dieser
Entscheidung zu berücksichtigen.
 Terminrisiko: Zur Einhaltung der Fertigstellung zu m Schuljahr 2023/2024 ist die Vergabe
der Planungs- und Bauleistung ab LP 5 an einen GU erforderlich.
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Anlage 2
zu VII-DS-01016
ID
TF
Straße / Standort Name /
Bezeichnung
Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Nr.)
Mittel-
bereitstellung
(Datum)
Antrags-
art
Betrag der
Umwidmung
(in €)
Bezeichnung der Deckungsquelle
(Projektdefinition)
Projekt-
definition
(Nr.)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
20 Gießerstraße 4 Schule an der
Gießerstraße GS 7.0000680 14.04.2020 § 79         535.039,00   Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH
2.BA 7.0001735 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.1 11.03.2020
7 Komarowstraße 2
66.Schule,
Energetische
Sanierung
GS 7.0001088 08.04.2020 § 20         284.500,00   Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als
Gym 7.0001953 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 4.3 27.03.2020
8 Komarowstraße 2 66. Schule,
Innere Sanierung GS 7.0001665 17.04.2020 § 20         472.000,00
1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr. als
Gym (465.500,00 €)
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
(6.500,00 €)
1) 7.0001953
2) 7.0001059
LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 4.3 27.03.2020
646 Stahmelner Höhe 1 Schule Stahmeln GS 7.0002045 30.01. 2020 § 20           95.000,00   H.-Mann-Schule (komple x) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.2 24.01.2020
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln
(Nebenstelle) GS 7.0001082 24.03.2020 § 20           90.000,00   P.-R obeson-Schule, BS + Teilsan. 7.0001059 DB OBM, OG 2, To p II.2.2 24.02.2020
341 Straße am See,
Zschampertaue
Sportplatz für 78.
Schule und
Martinschule
GS, SP 7.0001761 13.01.2020 § 20         142.000,00   K ita Neptunweg 29 7.0001753 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.2 18.10.2019
269 Bockstraße 6 "Leipzig-Kita"
Bockstraße Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20             9.000,00   K ita "Leipzig-Kita" 7.0001806 VI-DS-04806-NF-06-DS-04 1 5.05.2019
269
Bockstraße 6 /
Leuckartstraße (o.
HNr.)
"Leipzig-Kita"
Bockstraße,
Zuwegung
Leuckartstraße 5
Kita 7.0002039 08.04.2020 § 20           60.000,00   Ki ta Poetenweg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 3.1 27.03.2020
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Überplan-/auße rplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit (Auszahlungen und Ver pflichtungsermächtigungen)
Stand: 27.04.2020 1/2
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Anlage 2
zu VII-DS-01016
ID
TF
Straße / Standort Name /
Bezeichnung
Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Nr.)
Mittel-
bereitstellung
(Datum)
Antrags-
art
Betrag der
Umwidmung
(in €)
Bezeichnung der Deckungsquelle
(Projektdefinition)
Projekt-
definition
(Nr.)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Überplan-/auße rplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit (Auszahlungen und Ver pflichtungsermächtigungen)
273 Delitzscher Straße
(o. HNr.)
"Leipzig-Kita"
Delitzscher
Straße
Kita 7.0001811 14.04.2020 § 20      1.268.155,00   KH E dmond-Kaiser-Str. 7.0001459
LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.1 i. V. m. TOP 6.1
vom 29.11.2019
27.03.2020 i. V. m.
29.11.2019
273 Delitzscher Straße
(o. HNr.)
"Leipzig-Kita"
Delitzscher
Straße
Kita 7.0001811 14.04.2020 § 20         524.585,55
1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee
(284.585,55 €)
2) "Leipzig-Kita Ludolf-Colditz-Str."
(240.000,00 €)
1) 7.0001804
2) 7.0001807
VI-DS-04806-NF-06-DS-04
sowie LG TF-SHB,
Themenblatt, TOP 5.1 i. V.
m. TOP 6.1 vom
29.11.2019
15.05.2019 sowie
27.03.2020 i. V. m.
29.11.2019
270 Holzhäuser Straße
50
"Leipzig-Kita"
Holzhäuser Str. Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20           15.000,00   "L eipzig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 VI-DS-04806-N F-06-DS-04 15.05.2019
278 Möckernsche
Straße 29
"Leipzig-Kita"
Herloßsohnstraß
e / Möckernsche
Straße
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20             2.000,00   " Leipzig-Kita" Virchowstraße  7.0001814 VI-DS-04806-NF- 06-DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-
Straße 2a
"Leipzig-Kita"
Paul-Küstner-
Straße
Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20           20.000,00   "L eipzig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 VI-DS-04806-N F-06-DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-
Straße 2a
"Leipzig-Kita"
Paul-Küstner-
Straße
Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20           96.150,02
1) Kita "Leipzig-Kita" (18.236,32 €)
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße
(70.210,37 €)
3) "Leipzig-Kita" Kleiststraße (7.703,33
€)
1) 7.0001809
2) 7.0001814
3) 7.0001816
VI-DS-04806-NF-06-DS-04 15.05.2019
651 Miltitzer Weg 8
Offener
Freizeittreff
"Arena"
OFT 7.0001842 30.01.2020 § 20           30.000,00   Vor planung von Kindertagesstätten 7.0000876 Nicht erforderlich aufgrund
Gesamtbetrag -
42 Dösner Weg 27 Schule am
Dösner Weg OS 7.0001941 07.02.2020 § 20         300.000,00   Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.4 20.09.2019
Stand: 27.04.2020 2/2
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65   s. ID65  s. ID65
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-02076 VI-DS-06378       7.993.000 €        7.993.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         386.205,00 €       5. 686.827 €       2.306.173 €
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03       4.681.700 €       3.726.700 €          955.00 0 € 25,63%       4.681.700 €                      - €                      - €      4.939.704,00 €       3.335.274 €       1.346.426 €
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03       3.547.300 €       3.350.300 €          197.00 0 € 5,88%       3.547.300 €                      - €                       - €           2.794.200 €       1.234.680 €       2.312.620 €
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01       2.418.000 €       2.053.000 €          365.00 0 € 17,78%       2.223.000 €       2.418.000 €                      - €           2.248.000 €                      - €       2.418.000 €
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung RB V-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03     10.870.000 €       9.270.000 €       1.600.000 € 17,26%     10.870.000 €                      - €                      - €         10.745.005 €       6.645.103 €       4.224.897 €
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03       7.983.571 €       5.956.000 €       2.027.571  € 34,04%       8.026.000 €       7.983.571 €                      - €           6.049.858 €       4.00 1.221 €       3.982.350 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) VI-D S-01854 VI-DS-04017-
DS-03     10.647.300 €       7.864.000 €       2.783.300 € 35,39%       9.794.000 €     10.647.300 €                      - €           4.469.568 €       5.603. 100 €       5.044.200 €
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau V I-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02     15.752.000 €     15.752.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           9.11 5.947 €       5.791.320 €       9.960.680 €
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung - VI-DS-08187-
DS-01       1.320.000 €          950.000 €          370.0 00 € 38,95%       1.320.000 €                      -  €                      - €                54.554 €                       - €       1.320.000 €
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03       2.700.000 €       2.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 361.098 €       1.923.750 €          776.250 €
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) VI-DS-0 2371 VI-DS-04698-
NF-03       4.456.370 €       4.456.370 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           1. 540.618 €       3.050.000 €       1.406.370 €
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03       6.581.500 €       5.081.500 €       1.500.000  € 29,52%       6.581.500 €                      - €                       - €           4.606.007 €       3.620.600 €       2.960.900 €
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung VI-DS-03634 V I-DS-05360       5.243.500 €       4.501.500 €          742.000 € 16,48%       5.243.500 €                      - €                      - €           2.90 1.277 €       1.750.062 €       3.493.438 €
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188       2.000.000 €       2.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                41.050 €                      - €       2.000.000 €
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim VI-DS-03932-
NF-02 -       1.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       1.100.000 €
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       3.500.000 €       3.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 815.000 €                      - €       3.500.000 €
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574       9.555.500 €       5.900.000 €       3.655.500 € 61,96%       9.555.500 €                      - €                      - €           3.9 94.700 €       3.281.300 €       6.274.200 €
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 100.000 €                      - €       4.500.000 €
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung VI-DS-08190-
NF-03 -       2.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       2.000.000 €
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  €
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029       7.600.000 €       5.500.000 €       2.100.000 € 38,18%       7.600.000 €                      - €                      - €              858.000 €       3.135.000 €       4.465.000 €
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VI-DS-01854 -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                34.727 €       2.280.000 €       4.220.000 €
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02 -       3.950.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                25.648 €                      - €       3.950.000 €
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung VI-DS-08190-
NF-03 -     10.310.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  6.926 €       5. 563.200 €       4.746.800 €
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau VI-DS-06749 -     22.700.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              12 9.693 €       9.080.000 €     13.620.000 €
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  €
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung VII- DS-00675 -     12.055.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €     12.055.000 €
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng VII-DS-00944 -     10.707.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     10.707.000 €
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 €
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     17.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.460.000 €     10.540.000 €
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190-
NF-03 -     10.239.600 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  6.926 €       5. 226.672 €       5.012.928 €
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       2.280.000 €       3.720.000 €
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -     12.000.00 0 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     12.000.000 €
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01       2.053.000 €       2.053.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       2.0 53.000 €
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau - -     16.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.080.000 €       9.920.000  €
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 €
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6. 840.000 €     11.160.000 €
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -     17.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     10.460.000 €
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 €
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     18.000.000 €
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau - -     16.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.080.000  €       9.920.000 €
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     18.000.000 €
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung VI-DS-06452-
DS-02 -       4.080.000 €       4.080.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                        -   €       2.040.000 €       2.040.000  €
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) GS, MZG Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04     24.240.000 €     17.075.000 €       7.165.000 €  41,96%     19.775.000 €     24.240.000 €                      - €         12.415.883 €     11.622.920 €     12.617.080 €
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02     22.319.000 €     17.000.000 €       5.319.000 €  31,29%     22.319.000 €                      - €                      - €         12.651.951 €     12. 094.000 €     10.225.000 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau VI-DS-0203 5 VI-DS-05641     16.000.000 €     16.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           8.682.358 €       5.546.062 €     10.453.93 8 €
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau VI-DS-06977 -     23.785.905 €                      - €                        - €                      - €                      - €              535.809 €     11.816.100 €     11.969.805 €
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau VII-DS-00939 -     24.818.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     24. 818.000 €
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              170.000 €                      - €       5.500.000  €
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01     29.979.051 €     16.000.000 €     13.979.051 € 87,37%     29.979.051 €                      - €                      - €         12.028.975 €     16.5 30.000 €     13.449.051 €
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       5.822 .050 €       5.822.050 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €           2.201.792 €       4.042.700 €       1.779.350 €
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       5.500.000 €       5.000.000 €          500.00 0 € 10,00%       5.500.000 €                      - €                      - €           2.007.820 €                      - €       5.500.000 €
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung - VI-DS-06334          930.500 €          76 8.500 €          162.000 € 21,08%          930.500 €                       - €                      - €              799.706 €                      - €          930.500 €
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01     30.315.919 €     23.825.037 €       6.490.882 €  27,24%                      - €                      - €                      - €         17.115.099 €      13.383.708 €     16.932.211 €
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 #WERT!
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       8.465 .100 €       8.465.100 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €              700.793 €       6.207.300 €       2.257.800 €
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -       4.550.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                85.998 €          800.000 €       3.750.000 €
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01     21.700.000 €     21.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                95.377 €     13.218.283 €       8.481.717 €
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  €
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g - -       1.705.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  9.562 €                      - €       1.705.000 €
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     12.000.000 €     12.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2.91 3.191 €                      - €     12.000.000 €
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  €
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                36.283 €                      - €     20.000.000 €
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       9.880.000 €     16.120.000 €
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     32.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              133.984 €     12.160. 000 €     19.840.000 €
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau VI-DS-01854 -     25.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              142.793 €       9.500.000 €     15.500.000 €
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       9 .880.000 €     16.120.000 €
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02       3.832.750 €       2.887.750 €          945.00 0 € 32,72%       3.832.750 €                      - €                      - €           3.665.553 €       2.332.319 €       1.500.431 €
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02       4.678.000 €       3.978.000 €          700.00 0 € 17,60%       4.678.000 €                      - €                      - €           3.873.770 €       2.834.350 €       1.843.650 €
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung VI -DS-03635 VI-DS-05072       6.437.000 €       5.466.0 00 €          971.000 € 17,76%       6.437.000 €                      - €                      - €           4.273.719 €       2.348.327 €       4.088.673  €
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478     24.300.000 €     18.000.000 €       6.300.000 € 35,00%     24.300.000 €                      - €                      - €         23.564.62 6 €                      - €     24.300.000 €
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung VI -DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02       6.550.000 €       5.850.000 €          700.00 0 € 11,97%       6.550.000 €                      - €                      - €           4.829.157 €       4.168.150 €       2.381.850 €
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung - VI-DS-04169-
NF-02       3.520.000 €       3.520.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              168.205 €       1.408.000 €       2.112.000 €
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01     29.900.000 €     29.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           5.74 7.800 €     14.000.000 €     15.900.000 €
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031       8.000.000 €       4.500.000 €       3.500.000 € 77,78%       8.000.000 €                      - €                      - €              770.000 €       2.850.000 €       5.150.000 €
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung VI-DS-00755 -       7.330.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                73.361 €       3.669.000 €       3.661.000  €
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02     14.400.000 €       9.500.000 €       4.900.000 € 51,58%     14.400.000 €                      - €                      - €           1.178.447 €       8.314.661 €       6.085.339 €
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       5.940 .800 €       5.940.800 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €           1.268.313 €       4.208.000 €       1.732.800 €
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz VI-DS-03932-
NF-02 -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              120.019 €       1.0 64.000 €       4.936.000 €
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -       2.400.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €          912.000 €       1.488.000 €
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     15.180.000 €     13.000.000 €       2.180.000 €  16,77%                      - €                      - €                      - €              695.642  €       5.768.400 €       9.411.600 €
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau - -       5.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       5.000.000 €
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02 -       7.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       7.000.000 €
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       8.000.000 €       8.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                50.090 €       3.040.000 €       4.960.000 €
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  €
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -     20.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       7.600.0 00 €     12.400.000 €
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch OS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - €
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       7.6 00.000 €     12.400.000 €
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau VI-DS-02076 VI-DS-06378     21.199.700 €     21 .199.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2.491.581 €     13.249.050 €       7.950.650 €
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messeallee (OS ) OS, SH Neubau VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023     33.800.000 €     20.000.000 €     1 3.800.000 € 69,00%     33.800.000 €                      - €                      - €           8.574.8 19 €                      - €     33.800.000 €
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau VI-DS-01854 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                23.234 €       7.600.000 €     12.400.000 €
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €       4.376.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              308.199 €       2.252.336 €       2.123 .664 €
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €       4.970.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              332.696 €       2.661.900 €       2.308 .100 €
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau VI-DS-06912 VII-DS-00838-
DS-02       3.103.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              167.050 €       2.18 9.500 €          913.500 €
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245       5.220.000 €       5.220.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              447.857 €       2.373.802 €       2.846 .198 €
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau VI-DS-06749 -     15.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       5.284.000 €       9.8 16.000 €
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau VII-DS-0060 2 -       5.440.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900.000 €       3.540.000 €
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €       1.900.000 €       2.300.000 €
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau VII-DS-00935 -     10.850.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     10.850. 000 €
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau VII-DS-00944 -       6.173.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       6.173.00 0 €
195 Ferdinand-Rhode-Straße /
Wundtstraße
Sporthalle (Petrischule + Schule am
Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau - -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €       2.470.000 €       4.030.000 €
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02       6.220.600 €       5.489.959 €          730.64 1 € 13,31%       6.220.600 €                      - €                      - €           5.452.240 €       3.911.600 €       2.309.000 €
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01       9.009.581 €       6.707.809 €       2.301.772  € 34,31%                      - €                      - €                      - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau VI-DS-03932-
NF-02 -       5.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              347.971 €       2.0 90.000 €       3.410.000 €
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                30.182 €       1. 900.000 €       3.100.000 €
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau VII-DS-00602 -       5.260.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900.000 €       3.360.000  €
105 Thiemstraße/ Ambrosius-Barth-
Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.596.000 €       2.604.000 €
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       6.000.000 €
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.155.000 €       3.045.000 €
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau - -       5 .000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900 .000 €       3.100.000 €
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01     13.250.000 €     13.250.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              9 25.232 €       4.855.700 €       8.394.300 €
 Summe    462.099.075 €     86.939.717 € 18,81%
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-01016
Ausgangs-
beschluss (BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
 Zahlungen
gesamt
27.04.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan aktuell
Planung 2019-2024
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Stand: 29.04.2020
07:47 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 12.2015 12.2019 10.2018 12.2020 04.2020 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 09.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 04.2020 08.2020 - VI-DS-08187-
DS-01
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 07 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 04. 2020 08.2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2020 06.20 20 04.2020 06.2021 VI-DS-03932-
NF-02 -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 01.2 021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 09.2016 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 04.2020 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 04.2020 01.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2020 06 .2020 04.2020 06.2021 VI-DS-08190-
NF-03 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2022 08.2017 01.2017 01.2020 04.2020 07.2020 04.2 020 07.2022 VI-DS-03155-
NF-02 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 04.2 020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 04.2020 06.2021 04.20 20 06.2023 VI-DS-01854 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 04.2020 07.2022 04.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 04.2020 10.2021 0 4.2020 10.2023 VI-DS-08190-
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2020 08.2021 04.20 20 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 04.2020 10.2021 04.2020 07.2022 04.2020 07.2024 VI I-DS-00675 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 04.2020 10.2021 04.2020 09.2022 04.2020 07. 2024 VII-DS-00944 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08 .2023 04.2020 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 04.2020 11.2023 04.2020 11.2025 VI-DS-08190-
NF-03 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 04.2 020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.20 26 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.)
Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2 020 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 VI -DS-01854 -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.202 7 - -
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 04.2020 04 .2020 08.2021 04.2020 01.2022 04.2020 06.2023 VI-DS-06452-
DS-02 -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) GS,
MZG Neubau 2025 10.2020 04.2020 03.2022 04.2020 12.2023 04.202 0 11.2025 - -
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 11.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 10.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 08.2020 04.2020 11.2021 04.2020 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 03.2020 04.2020 03.2022 04.2020 04.2023 0 4.2020 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 04.2020 07 .2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung
(inn.) 2020 07.2015 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 06.20 20 VI-DS-02076 VI-DS-06378
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 10.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VI-DS-06334
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 03.2018 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung
(inn.) 2021 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 04.2020 07.2021 04.2020 07. 2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 04.2020 07.2021 04.2 020 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 04.2020 07.2021 04.2020 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 09.2019 04.2020 07.2021 04.2020 07.2023 - -
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 04.2020 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 06.2020 04.2020 08.2022 04.2020 07. 2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 4.2020 07.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.20 27 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 0 6.2018 07.2020 06.2018 07.2021 04.2020 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 01.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 05.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 04.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2019 07. 2020 VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 06.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 05.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169-
NF-02
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 07.2021 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 04.2020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 12.2020 04.2020 03.2 021 04.2020 07.2022 VI-DS-00755 -
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 1 1.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2020 04.2020 10.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung
(inn.) 2022 11.2015 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 10.20 20 VI-DS-02076 VI-DS-06378
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 05.2017 05.2017 07.2021 04.2020 07.2022 04.2020 07.202 3 VI-DS-03932-
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 04.2020 11.2021 04.2020 06 .2022 04.2020 06.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 08.2023 04.2020 07.202 5 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 04 .2020 08.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-03932-
NF-02 -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 6 06.2021 06.2018 06.2018 06.2018 12.2021 04.2020 05.2026 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 04.2020 07. 2024 04.2020 07.2026 VI-DS-03155-
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 04.2020 08.2024 04.2020 08.2026 04.2 020 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 04.2020 07.2026 04.2020 08.2027 04.2020 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messeallee (OS ) OS, SH Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.201 9 02.2020 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.2019 07.2 021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 09.2020 04.2020 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838-
DS-02
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 03.2022 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2020 08.2021 04.2020 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 04.2020 07.2022 04.2020 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.202 0 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 04.2020 08.2022 04.2020 05.2023 04.20 20 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 04.2020 08.2023 04.2020 07.2024 04.2020 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße /
Wundtstraße
Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.202 0 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 03.20 18 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 04.2020 07.2020 04.2020 0 7.2022 VI-DS-03932-
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 04.2020 01.2023 04.2 020 10.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 04.2020 07.2022 04. 2020 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 04.202 0 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-01016
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden
Baubeginn erfolgt
Datums-
angabe 04.2020 formelbedingt hinterlegtes Datum
(Controllingwert)
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächlicher Baubeginn,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück
gerechnet)
Stand: 30.04.2020
06:59 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen
Anlage 5a
zu VII-Ifo-01016
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Einschätzung
Verwaltung Erläuterung roter Ampeln
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlen Kapazitäten der Firmen. Gegensteuerungsmaßnahmen des AGM wie Mahnungen
oder Durchführung von Leistungen im Rahmen der Ersatzvornahme können Abhilfe schaffen.
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 siehe ID7
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll-
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen.
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlten Kapazitäten der Firmen. Des Weiteren besteht ein Lieferrisiko von notwendigen
Baumaterialien. Der Bauablauf wurde durch fehlende bzw. unwirtschaftlicher Angebote für die ausgeschriebenen Lose verzögert.
Aktuell werden umgehend Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Zur Absicherung der engen Terminkette zum
Schuljahresbeginn und hoher Dringlichkeit des Bedarfs werden die notwendigen Gewerke freihändig beauftragt. Die Erdarbeiten
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlten Kapazitäten der Firmen. Des Weiteren besteht ein Lieferrisiko von notwendigen
Baumaterialien. Der Bauablauf wurde durch fehlende bzw. unwirtschaftlicher Angebote für die ausgeschriebenen Lose verzögert.
Aktuell werden umgehend Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Zur Absicherung der engen Terminkette zum
Schuljahresbeginn und hoher Dringlichkeit des Bedarfs werden die notwendigen Gewerke freihändig beauftragt. Die Erdarbeiten
sind begonnen, die Containerbestellung ist ausgelöst und die Freiflächenplanung liegen im Terminplan.
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlen Kapazitäten der Firmen, insbesonder aus dem angrenzenden Ausland. Verzug bei
Ausschreibung, Prüfung, Vergabe, Verlängerung Bindefristen durch pandemiebedingt fehlende Mitarbeiter im AGM.
Gegensteuerungsmaßnahmen, wie Aufstockung der Mitarbeiter in der Planungsfirma, häufigere Baustellenpräsenz des
Bauleiters
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung
(inn.) 2020 Verzug von ca. 10 Wochen durch Verzögerungen im Vergabeverfahren LOS Schwachstrom, Verzögerung bei
Materiallieferungen sowie fehlende Mitarbeiter in diversen Gewerken (Elektro, Trockenbau, Fliesenlegearbeiten)
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 Verzögerung durch Gründungsschwierigkeiten und damit Veränderungen im Bauablauf. Gegensteuerungsmaßnahmen in
Zusammenarbeit mit der Baufirma sind erfasst wurden, die das zeitliche Risiko auf einen bis zwei Monate begrenzen.
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Stand: 30.04.2020
12:34 Uhr 1/1
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen
Anlage 7
zu VII-Ifo-01016
ID
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Züge BGF Schüler Summe
KG300-400 je Platz je BGF
Neubauvorhaben
Aktivierung
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.257.467 € 20.664 € 1.558 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.497 .120 € 21.199 € 1.468 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.315.494 € 21.992 € 1.604 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .674.732 € 16.674 € 1.625 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.5 59.958 € 17.202 € 1.643 €
Baubeschluss
52 Jablonowskistraße 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11 .581.388 € 25.851 € 1.786 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule
1) GS 4+ 5.707 448 8.763.218 € 19.561 € 1.536 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.235.364 € 18.383 € 1.548 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.527.467 € 21.267 € 1.663 €
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.599.244 € 30.654 € 2.538 €
Komplexsanierungen
Baubeschluss
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.844.796 € 13.916 € 1.269 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.913.479 € 9.318 € 847 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.294.276 € 15.757 € 1.170 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.031.1 18 € 48.827 € 1.496 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.189.01 2 € 15.788 € 1.344 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18%
Stand: 31.03.2020


Offene Freizeittreffs in Leipzig

city_slug: leipzig

paper_type: Antrag

text:
1/2

Ratsversammlung

Antrag Nr. VII-A-01017

Status: öffentlich

Eingereicht von

SPD-Fraktion

Betreff:
Offene Freizeittreffs in Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss
FA Jugend und Schule
Ratsversammlung  25.03.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:
1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Bedarfe an Offenen Freizeittreffs im
Leipziger Stadtgebiet sowie die bestehenden und künftig notwendigen
Räumlichkeiten zu erheben und bis Ende des 3. Quartals 2020 ein Konzept
vorzulegen, wie die Struktur der offenen Freizeittreffs an die Erfordernisse angepasst
werden soll.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, notwendige finanzielle Mittel für den
kommenden Doppelhaushalt einzuplanen.

Begründung:
Leipzig ist eine wachsende Stadt, die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Leipzig leben,
ist in den vergangenen Jahren ebenfalls gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll,
zu untersuchen, ob die bestehende Struktur an offenen Freizeitreffs weiterhin den
tatsächlichen Bedarf an Jugendeinrichtungen deckt.
Derzeit sind mehrere Anträge im Ratsverfahren, die auf einen jeweiligen Ortsteil bezogen,
zusätzliche Kapazitäten für offene Freizeittreffs fordern. Es scheint also aus dieser
Perspektive ein Bedarf vorhanden zu sein. Aus unserer Sicht ist es jedoch zielführender, die
gesamte Struktur an offenen Freizeittreff zu evaluieren und entsprechend der Bedarfe zu
reagieren.

2/2


Bargeldlos Parkgebühren zahlen

text:
1/2

Antrag Nr. VII-A-01018

Status: öffentlich

Eingereicht von
SPD-Fraktion

Betreff:
Bargeldlos Parkgebühren zahlen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Verwaltungsausschuss
FA Stadtentwicklung und Bau
Ratsversammlung  25.03.2020

Beschlussvorschlag:
1. Der Oberbürgermeister prüft die Einführung eines Systems, über das Parkgebühren auf
städtisch bewirtschafteten Parkflächen bargeldlos an Parkscheinautomaten über den
NFC-Chip von Kredit- und EC-Karten oder anderen mobilen Endgeräten bzw. online
bezahlt werden können. Hierfür ist eine Kooperation mit der L-Gruppe anzustreben.

2. Der Oberbürgermeister setzt sich gegenüber der L-Gruppe dafür ein, dass auch in den
Bussen und Bahnen Fahrscheine bargeldlos erworben werden können.

Begründung:
Das Bezahlen von Parktickets mittels Mobiltelefon oder anderen mobilen Endgeräten ist in
Leipzig bereits bei einigen privaten Parkplatzanbietern möglich. Dresden und Magdeburg
haben ergänzend zu den bestehenden Parkautomaten entsprechende Bezahlmodelle für
städtisch bewirtschaftete Parkflächen eingeführt. In Magdeburg beispielsweise wird das
Bezahlen von Parkgebühren über SMS abgewickelt, in Dresden ist eine Registrierung
erforderlich, um online ein Parkticket zu lösen.
Da das bargeldlose Zahlen seit Jahren Realität ist und sich diese Praxis auch immer weiter
auf Kleinbeträge ausgeweitet hat, sollte auch die Stadt Leipzig entsprechende Möglichkeiten
schaffen. Dies soll als Ergänzung des bestehenden Bezahlsystems erfolgen und kann via
NFC und/oder online abgewickelt werden. Abgesehen davon, dass dies ein Beitrag zur
Ressourcenschonung ist, weil die Zahl der ausgedruckten Papierparkscheine abnehmen
würde, ist es eine durchaus bequeme Variante Parkgebühren zu zahlen, weil nicht immer
ausreichend Kleingeld zur Hand ist.
Wie bereits in unserem ursprünglichen Antrag VI-A-05922 „Quartiersparken und
Parkraumbewirtschaftung in Vierteln mit hohem Parkdruck“, der am 23.1.2019 im Sinne des
Verwaltungsstandpunktes beschlossen wurde, vorgeschlagen, sind wir der Auffassung, dass
die L-Gruppe bei der Parkraumbewirtschaftung einbezogen werden sollte, um über die
Parkgebühren gleichzeitig einen Beitrag für den Ausbau des ÖPNV generieren zu können.

2/2


paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/3

Ratsversammlung

Neufassung Nr. VII-DS-00095-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Oberbürgermeister

Betreff:
Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Komm24 GmbH (1. Änderung
der Besetzung vom 04.09.2019)

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  25.03.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt, dass die Stadt Leipzig der Gesellschafterin Lecos
GmbH vorschlägt, folgende Person aus dem Aufsichtsrat der Komm24 GmbH
abzuberufen:

Herrn Uwe Albrecht.

2. Die Ratsversammlung beschließt, dass die Stadt Leipzig gemäß § 98 Abs. 2 SächsGemO
und § 42 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Komm24
GmbH der Gesellschafterin Lecos GmbH vorschlägt, folgende Person widerruflich in den
Aufsichtsrat der Komm24 GmbH zu entsenden:

Herrn Ulrich Hörning.

3. Der nach Ziffer 2 durch die Ratsversammlung zur Entsendung durch die Lecos GmbH
vorgeschlagene Vertreter übt sein Mandat aus, bis die Gesellschafterin Lecos GmbH einen
neuen Vertreter/eine neue Vertreterin der Stadt Leipzig in den Aufsichtsrat der Komm24
GmbH entsandt hat.

Hiernach ergibt sich folgende aktuelle Besetzung der Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im
Aufsichtsrat der Komm24 GmbH (1. Änderung der Besetzung vom 04.09.2019 gemäß VII-Ifo-
00095):

Herr Ulrich Hörning.

Räumlicher Bezug:
--
Zusammenfassung:
Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln

2/3
 Sonstiges:
Bestellung eines Vertreters der Stadt Leipzig in den Aufsichtsrat der Komm24 GmbH.

Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/3
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu


paper_type: Verwaltungsstandpunkt

text:
1/6

Ratsversammlung

Verwaltungsstandpunkt Nr. VII-A-00950-VSP-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport

Betreff:
Bewässerungskonzept für die Stadt Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung   Bestätigung
Ratsversammlung   Beschlussfassung
FA Umwelt und Ordnung   Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  14.04.2020 Bestätigung

Rechtliche Konsequenzen
Der gemäß Ursprungsantrag gefasste Beschluss wäre
☐ Rechtswidrig und/oder ☐ Nachteilig für die Stadt Leipzig.

☐ Zustimmung ☐ Ablehnung
☐ Zustimmung mit Ergänzung ☐ Sachverhalt bereits berücksichtigt
☒ Alternativvorschlag ☐ Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:

Bis Ende des 4. Quartals 2020 erstellt die Stadtverwaltung mit Beteiligung der Umwelt- und
Naturschutzverbände ein Bewässerungskonzept für die Liegenschaften der Stadt Leipzig.

Räumlicher Bezug:

Stadtgebiet

2/6
Zusammenfassung:
Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges: VII-A-00950 Bewässerungskonzept für die Stadt Leipzig,

Der Beschlussvorschlag ist bis Ende des 4. Quartals 2020 mit Beteiligung der Umwelt- und
Naturschutzverbände für die Liegenschaften der Stadt Leipzig zu erstellen und erweitert den
Anwendungsbereich des Bewässerungskonzeptes gegenüber dem Antrag. Weitere
Liegenschaften mit Bewässerungsbedarf verwalten beispielsweise das Amt für Jugend,
Familie und Bildung mit Schulen und Kindertagesstätten oder das Amt für Sport.

Für die Erarbeitung des Bewässerungskonzeptes sind neben Straßenbäumen und
öffentlichen Grünflächen die Liegenschaften aller flächenverwaltenden Ämter der Stadt
Leipzig zu berücksichtigen.

Eine Begrenzung auf Stadtbäume und Stadtbegrünung greift dafür zu kurz. Bewässerung ist
ein Thema von weitreichender Bedeutung und ein konzertiertes Handeln aller beteiligten
Akteure kann erhebliche Synergieeffekte erzeugen.

Das Bewässerungskonzept soll auch die möglichen Leistungen Dritter und externer Firmen,
z. B. beim Thema Gießwasserbereitstellung, berücksichtigen. Für die Umsetzung des
Bewässerungskonzeptes wird ein Bewässerungsmanagement in der Stadt Leipzig
aufgebaut, welches Aussagen z. B. zu bisherigen Bewässerungsaktivitäten, den zu
bewässernden Liegenschaftsbestandteilen, Wasserbedarfen, Personal, Technik enthält und
strategische Ansätze zur Umsetzung des Bewässerungskonzeptes aufzeigt.

3/6

Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Durch das ASG wurden Amt für Umweltschutz, Eigenbetrieb Stadtreinigung und Leipziger
Wasserwerke beteiligt.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

keine

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

keine

5/6
III.  Strategische Ziele

Das Bewässerungskonzept fördert die nachhaltige Entwicklung Leipzigs.

IV. Sachverhalt

1. Anlass

Bis Ende des 4. Quartals 2020 erstellt die Stadtverwaltung mit Beteiligung der Umwelt- und
Naturschutzverbände ein Bewässerungskonzept für die Liegenschaften der Stadt Leipzig.
Für die Erarbeitung des Bewässerungskonzeptes sind neben Straßenbäumen und
öffentlichen Grünflächen auch die Liegenschaften aller flächenverwaltenden Ämter der Stadt
Leipzig zu berücksichtigen. Das Bewässerungskonzept soll auch die möglichen Leistungen
Dritter und externer Firmen, z. B. beim Thema Gießwasserbereitstellung, berücksichtigen.
Für die Umsetzung des Bewässerungskonzeptes wird ein Bewässerungsmanagement in der
Stadt Leipzig aufgebaut, welches Aussagen z. B. zu bisherigen Bewässerungsaktivitäten,
den zu bewässernden Liegenschaftsbestandteilen, Wasserbedarfen, Personal, Technik
enthält und strategische Ansätze zur Umsetzung des Bewässerungskonzeptes aufzeigt.

Für eine Hochrechnung des Umfangs eines Bewässerungskonzeptes soll ein Beispiel aus
dem Amt für Stadtgrün und Gewässer (ASG) skizziert werden. In der Stadt Leipzig werden in
Trockenjahren Bäume in den Standjahren 4 bis 10 mit fünf Wässerungsgängen pro Jahr
bewässert. Im Jahr 2020 sollen somit 5.148 Straßenbäume und 3.086 Anlagenbäume bzw.
Bäume in Grünanlagen bewässert werden. Nicht berücksichtigt sind dabei die Bäume
anderer flächenverwaltender Ämter der Stadt Leipzig. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist bisher
das Bewässerungsmanagement anderer Liegenschaftsbestandteile inklusive Pflanzungen,
Ansaaten, Rasenflächen, Wiesen, Sträuchern, Gehölzen oder anderer Grünstrukturen sowie
Teiche und Brunnen.

Aktuell wurde eine Projektgruppe „Gießwassernetz Leipzig“ unter der Federführung des
Eigenbetriebes Stadtreinigung gebildet. Zurzeit erfolgt die Recherche zur möglichen Nutzung
bereits vorhandener Grundwassermessstellen bzw. Brunnen. Ziel ist es, ein engmaschiges
Netz an ober- und unterirdischen Wasserentnahmepunkten im gesamten Stadtgebiet zu
entwickeln. Dabei werden Möglichkeiten und Kapazitäten zur Wasserbereitstellung
aufgezeigt und geprüft. Die Ergebnisse der Projektgruppe „Gießwassernetz Leipzig“ können
fortlaufend als Bestandsgrundlage für die Erarbeitung des Bewässerungskonzeptes für die
Stadt Leipzig genutzt werden.

Als Grundlage für die weiteren Planungen wäre eine Bilanzierung aufzustellen, welche
Gießwassermengen bei Betrachtung verschiedener meteorologischer und
vegetationsspezifischer Szenarien jeweils notwendig sind. Des Weiteren ist in die
Betrachtungen mit einzubeziehen, dass in aufeinanderfolgenden trockenen Jahren mit
geringer bis keiner Grundwasserneubildung und geringen Abflüssen in den oberirdischen
Gewässern auch eine angespannte Wasserhaushaltssituation zu verzeichnen ist, welche
möglicherweise nur reduzierte Entnahmen aus den Gewässern (sowohl oberirdische als
auch Grundwasser) zulässt. Jede Form der Gewässerbenutzung bzw. Wasserentnahme
bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, für deren Erteilung die Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt (Bewirtschaftungsermessen) zu betrachten sind. Auch die Rückhaltung bzw.
Speicherung von Niederschlagswasser und die Bereitstellung und Nutzung von Grünflächen
für Niederschlagswasser aus angrenzenden Bebauungen ist dabei stärker in den Fokus zu
rücken und zu betrachten.

Die Leipziger Wasserwerke werden die Erarbeitung eines Bewässerungskonzeptes für die
Stadt Leipzig bis Ende des 4. Quartals 2020 unterstützen. Die Nutzung von alternativen
Wasserquellen wie Brauch- und Brunnenwasser im Stadtgebiet wird dabei im Vordergrund
stehen. Vor dem Hintergrund, dass die Entwicklung der Grundwasserstände vom Landesamt
für Umwelt als kritisch kommuniziert wurde, ist die Situation auch bei den Leipziger
Wasserwerken seit zwei Jahren unter verstärkter Beobachtung. In regelmäßiger Abstimmung
6/6
zwischen den Verantwortlichen werden die Erkenntnisse ausgewertet und gegebenenfalls
Maßnahmen abgeleitet. Trotz der Niederschläge in den vergangenen Wochen hat sich die
Grundwassersituation in den Einzugsgebieten der Leipziger Wasserwerke bisher nicht
wesentlich verbessert. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch im Jahr 2020
anhält. Es gilt also, die Ressource Wasser schonend zu nutzen. Prioritär muss diese
wertvolle Ressource für den eigentlichen Gebrauch als Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Einer klimaangepassten und klimafolgenberücksichtigenden Grün- und Freiflächenplanung
kommt daher künftig eine besondere Bedeutung zu.

2. Beschreibung der Maßnahme

Erarbeitung eines Bewässerungskonzeptes für die Liegenschaften der Stadt Leipzig.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Erarbeitung eines Bewässerungskonzeptes für die Liegenschaften der Stadt Leipzig bis
Ende des 4. Quartals 2020.