text:
1/5

Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-02136

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie

Betreff:
15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Information zur Kenntnis
FA Jugend, Schule und Demokratie   Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis
SBB Mitte   Information zur Kenntnis
SBB Nordost   Information zur Kenntnis
SBB Ost   Information zur Kenntnis
SBB Südost   Information zur Kenntnis
SBB Süd   Information zur Kenntnis
SBB Südwest   Information zur Kenntnis
SBB West   Information zur Kenntnis
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis
SBB Nord   Information zur Kenntnis
gemeinsames Gremium SBB/OR
Ratsversammlung  20.01.2021 Information zur Kenntnis

Der 15. Sachstandsbericht (Stand: 31.12.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird
zur Kenntnis genommen.

Räumlicher Bezug:

Stadtgebiet Leipzig
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2/5

Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele:

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht zutreffend

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht zutreffend

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht zutreffend

III.  Strategische Ziele

Nicht zutreffend

4/5
IV. Sachverhalt
1. Anlass

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2. Beschreibung der Maßnahme
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen und
Investorenmodelle
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand
dargelegt.

In der Anlage 1a werden die Investorenvorhaben mit dem aktuellen Sachstand dargestellt.
Die Anlage ist nicht öffentlich.
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag
(31.12.2020) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen
abgebildet.
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.

Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben.
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes
(Stand 31.12.2020) entsprechend VI-HP-07211.
5/5

Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).

Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und
Komplexsanierungen
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden
mit dem Baupreisindex des 3. Quartals 2020 indiziert. Es ist festzustellen, dass der
Baupreisindex gegenüber dem 2. Quartal gesunken ist.
Von einer Darstellung von Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen.

3. Realisierungs- / Zeithorizont
Nicht zutreffend

4. Finanzielle Auswirkungen
Nicht zutreffend

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Nicht zutreffend

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Eine Bürgerbeteiligung ist nicht notwendig, da es sich um eine Informationsvorlage für den
Stadtrat handelt.

7. Besonderheiten
keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss
keine

Anlagen:

Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen
Anlage 1a Sachstandsbericht Investorenvorhaben
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige
Deckungsfähigkeiten
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020
Anlage 7  Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-02136

Stand 31.12.2020  1/3

1) Barnet-Licht-Platz 1 (Oberschule - mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899-NF-21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021
Das Schulgebäude ist baulich fertig gestellt, am 30.06.2020 abgenommen und am
31.08.2020 in Betrieb gegangen. Die Restarbeiten an den Außenanlagen wurden im
Dezember fertig gestellt und abgenommen. Die Schlussrechnung dazu wird im Januar
bezahlt.

2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21)

Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA)
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung
freigegeben. Die Freianlagen des ersten BA wurden am 10.12.2020 abgenommen
Die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes liegen aktuell im Plan. Die Fassadenarbeiten am
Altbau und am Neubau werden im Januar fertig gestellt werden. Der Innenausbau läuft
planmäßig. Ab Februar 2021 wird die BE des GÜ zurück gebaut um die Außenanlagen
des 2. BA zu beginnen. Ab Januar 2021 beginnen die Stadtwerke mit dem Aufbau der
PV-Anlage auf dem Dach.
3) Heinrichstraße 36 A, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-
05899-NF-21)

Planung bis LPH 9
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025
Die VgV-Verfahren zur Weiterführung der Planung ab LPH 5 sind abgeschlossen.
Die Baugenehmigung wurde im IV. Quartal 2020 erteilt, parallel wird der Baubeschluss
und die Ausführungsplanung erarbeitet. Das Vorhaben wird ab 2021 als
Einzellosvergabe weitergeführt und in der Anlage 1 ab 2021 nicht mehr aufgeführt.

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-02136

Stand 31.12.2020  2/3

4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
       21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019
bis 10/2019
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt.

Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen vollständig aufgeholt werden.
Der Rohbau und die Fassade des Schulgebäudes ist fertig, das Dach ist bis auf einige
Restleistungen ebenfalls fertig gestellt. Für die Sporthalle ist der Rohbau und die
Gebäudehülle fertig gestellt.
Im Schulgebäude und in der Spothalle läuft der Innenausbau. Die Gestaltung der
Außenanlagen läuft planmäßig. Bis zum Jahresende wurden bereits ca. 40 % fertig
gestellt

4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
       21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025
Die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 wurden abgeschlossen und mit der
Planung begonnen.

5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 als GU-Verga be
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 03/2021 Planung bis LPH 3
ca. 04/2021 Planung bis LPH 4
Baugenehmigung frühestens 07/2021
Durchführung GU-Vergabe ca. 05/2021 – 11/2021
Durchführung Bau ca. 01/2022-01/2024
Inbetriebnahme Schule 08/2023
Sporthalle / Außenanlagen 01/2024
Die ersten Untersuchungsergebnisse des Baugrunds weisen erschwerte
Gründungverhältnisse aus und die durch das Grundstück verlaufende
Hauptversorgungsleitung-Trinkwasser der KWL muss umverlegt werden. Die Vor- und
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-02136

Stand 31.12.2020  3/3

Entwurfsplanung ist derzeit um 3 Monate verzögert. Der Baubeschluss wird bis zum I.
Quartal 2021 vorbereitet.

ID
TF
Straße / Standort
(sortiert)
Projektbezeichnung Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Empfänger)
Buchungs-
datum
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition
(Sender)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
42 Dösner Weg 27 Umrüstung alte Neruda zu
einer OS OS 7.0001941 07.02.2020 § 20     300.000   Kita Poetenw eg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.4 20.09.2019
1 Max-Planck-Str. 1-3 GS Max-Planck-Str.,
Umbau zur GS GS 7.0001353 29.04.2020 § 20     107.500   A.-M.-Bach-S chule, Komplexsanierung 7.0001066 DB OBM, VII-DS-0067 5 28.01.2020
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20       95.000   H.-Mann-Sch ule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.2 24.01.2020
278 Möckernsche Str.
29
Kita Herloßsohnstraße
"Leipzig-Kita" /
Möckernsche Straße 29
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20         2.000   "Leipzig -Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
270 Holzhäuser Str. 50 Kita Holzhäuserstr. "Leipzig-
Kita" Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20       15.000   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-Str.
2a
Kita Paul-Küstner-Straße
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20       20.000   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
520 Liliensteinstr. 1a Kita Auslagerungsobjekt
Liliensteinstraße 1 c Kita 7.0001960 20.01.2020 § 20     430.000   Vorplanung  von Kindertagesstätten 7.0000876 RV, VII-DS-00235 19. 11.2019
7 Komarowstr. 2 66.Schule, Komarowstr.
(energetisch) GS 7.0001088 08.04.2020 § 20     284.500   Schraderhaus /Heinrichstr., Herr. als Gym 7.0001953 LG TF-SHB, TO P 4.3 27.03.2020
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr.
(innen) GS 7.0001665 17.04.2020 § 20     472.000   1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr. als Gym (465.500 EUR)
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. (6.500 EUR)
1) 7.0001953
2) 7.0001059 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr.
(innen) GS 7.0001665 11.09.2020 § 20     270.000   GS MZG Volks gartenstr. 7.0002066 DB OBM, 31.08.2020
632 Krönerstr. 43 Kita ErsatzNB Krönerstraße
43 Kita 7.0002054 29.04.2020 § 20     400.000
1) Kita freier Träger Breisgaustr. 21 (150.000 EUR
2) Kinderheim Breisgaustr. 21 (150.000 EUR)
3) Kita Poetenweg 22 (100.000 EUR)
1) 7.0000919
2) 7.0000989
3) 7.0001991
DB OBM, VII-DS-00736 28.01.2020
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20         9.000   Kita N.N . "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-Str.
2a
Kita Paul-Küstner-Straße
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20       96.150
1) Kita N.N. "Leipzig-Kita" (18.236,32 EUR)
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße (70.210.37 EUR)
3) "Leipzig-Kita" Kleiststraße (7.703,33 EUR)
1) 7.0001809
2) 7.0001814
3) 7.0001816
RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-Str.
2a
Kita Paul-Küstner-Straße
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 11.05.2020 § 20       54.733   1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee (4.011,18 EUR)
2) "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. (50.721,90 EUR)
1) 7.0001804
2) 7.0001807
RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20         9.000   Kita N.N . "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20         4.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
277 Virchowstr.  93 Kita Virchowstraße "Leipzig-
Kita" Kita 7.0001814 23.06.2020 § 20       13.500   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
278 Möckernsche Str.
29
Kita Herloßsohnstraße
"Leipzig-Kita" /
Möckernsche Straße 29
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20         2.000   "Leipzig -Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
315 Kleiststr. 58 Kita Kleiststraße 58
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001816 23.06.2020 § 20         3.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20     275.000   1) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau (155.000 EUR)
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR  (120.000 EUR)
1) 7.0001491
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020
378 Willi-Bredel-str. 15 W.-Ostwald-Schule, BS-
Anpassungen GYM 7.0001965 15.07.2020 § 20       57.000   Campus Grü nau 94. Schule, energet.Sanier 7.0001673 DB OBM, VI-DS-06334-DS-
02 30.06.2020
211 Theodor-Neubauer-
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0       63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.0001994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020
374 Täubchenweg 26 Schraderhaus/Heinrichstr.,
Herr. als Gym GYM 7.0001953 17.08.2020 § 20     590.000   1) Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier (7.273,28 EUR)
2) Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. (582.726,72 EUR)
1) 7.0001673
2) 7.0001764 LG TF-SHB, TOP 6.2 10.07.2020
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 23.12.2020)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 2
zu VII-Ifo-02136
1/2
ID
TF
Straße / Standort
(sortiert)
Projektbezeichnung Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Empfänger)
Buchungs-
datum
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition
(Sender)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 23.12.2020)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 2
zu VII-Ifo-02136
65 An der Kotsche 39-
41
An der
Kotsche,78.Sch.Martinsch.I
nnereSa
GS 7.0001666 11.09.2020 § 20     883.000   120. Schule Ersatzneub. mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 DB OBM, 31.0 8.2020
127 Miltitzer Weg 2 SZ Grünau NW Klinger H1
(innen) GYM 7.0001661 11.09.2020 § 20     310.400   120. Schule  Ersatzneub. mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 DB OBM, 31. 08.2020
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20     275.000   1) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau (155.000 EUR)
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR  (120.000 EUR)
1) 7.0001491
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20         4.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
333 Seehausener Allee
(o. HNr.)
Kita Seehausener Allee
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001804 13.10.2020 §20       95.800   "Leipzig-K ita" Delitzscher Straße 7.0001811 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20       95.000   H.-Mann-Sch ule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.2 24.01.2020
102 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-
Feld SH 2.BA GS 7.0001735 16.12.2020 §20     143.350   "Leipzig-Kita " Delitzscher Straße 7.0001811 LG TF-SHB, Themenblatt
TOP 5.2 27.11.2020
92 Bernhard-Göring-
Str. 107
2-Feld-Sporthalle B.-Göring-
Str. GS 7.0001749 16.12.2020 §20     380.000   "Leipzig-Kita " Delitzscher Straße 7.0001811 LG TF-SHB, Themenblatt
TOP 5.5 27.11.2020
211 Theodor-Neubauer-
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0       63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.0001994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020
128 Miltitzer Weg 3 SZ Grünau NW Inn.
Sanierg. 94. Schule OS 7.0001663 16.12.2020 § 20     825.000
77. Schule, Kapazitätserweiterung
Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule
Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier
Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle
BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz
Kita-Auslagerungsobj. Helenenstr. 26
"Leipzig-Kita" Delitzscher Straße
KH Deiwitzweg
7.0001354.700
7.0001461.700
7.0001673.700
7.0001145.700
7.0001098.700
7.0001772.700
7.0001811.700
7.0002065.700
DB OBM, Themenblatt OG
16.11.202 TOP 7.2 17.11.2020
48 Hainbuchenstr. 13 Reaktivierung
Hainbuchenstr. OS 7.0001497 16.12.2020 §81     820.000   Neue GS+SH Gr ünau Uranusstraße 7.0001980 DB OBM, Themenblatt OG
16.11.202 TOP 7.5 17.11.2020
2/2
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-02136
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 961 977 1001 1021 1125 1167 1191 1227
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
111/
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 16 0 0 0 0 0 0
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ID
TF-
SHB
07.01.2021
10:48 Uhr 1/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-02136
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof)
0 0 0 16 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0
656 Standort offen Neue Grundschule im SB Mitte F) 12
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
Summe Kapazitäten = Ist 961 977 1001 1021 1125 1167 1191 1227 1227
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -37 -44 -47 -54 24 41 42 54 40
Belegung 2020/21 (103%) 1) 104% 105% 105% 105% 98% 96% 96% 96% 97%
07.01.2021
10:48 Uhr 2/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-02136
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 532 562 562 619 673 691 709
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18
0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 18 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0
679 Standort offen Oberschule Mockau 18
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Summe Kapazitäten = Ist 499 532 562 562 619 673 691 709 733
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -22 -9 -24 16 53 57 56 62
Belegung 2020/21 (109%) 2) 108% 104% 102% 104% 97% 92% 92% 92% 92%
ID
TF-
SHB
07.01.2021
10:48 Uhr 3/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-02136
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 618 623 685 837 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) 0 0 40 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 12 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 40 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 618 623 685 837 895 895 975 975 975
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -78 -60 44 56 12 68 41 15
Belegung 2020/21 (107%) 3) 107% 113% 109% 95% 94% 99% 93% 96% 98%
ID
TF-
SHB
07.01.2021
10:48 Uhr 4/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-02136
Fußnoten:
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 103% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 109%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 107%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze.
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
07.01.2021
10:48 Uhr 5/5
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65  s. ID65  s. ID65
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      7.993.00 0 €      7.993.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 640.473 €      5.686.827 €      2.306.17 3 €
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01      2.418.000 €      2.053.000 €         365.000 €  17,78%      2.223.000 €      2.418.000 €                   - €     2.248.000 €                    - €      2.418.000 €
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03    10.870.000 €      9.270.000 €      1.600.000 € 1 7,26%    10.870.000 €                   - €                   - € 11.056.684 €      6.645.103 €      4.2 24.897 €
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03      4.681.700 €      3.726.700 €         955.000 €  25,63%      4.681.700 €                   - €                   - € 4.990.439 €      3.335.274 €      1 .346.426 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanieru ng (inn.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03      3.547.300 €      3.350.300 €         197.000 €  5,88%      3.547.300 €                   - €                   - € 2.872.568 €      1.234.680 €      2. 312.620 €
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - VI-DS-08187-
DS-01      1.320.000 €         950.000 €         370.000 € 38,95%      1.320.000 €                   - €                   - € 972.129 €                    - €      1.320.000 €
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      5.243.500 €      4.501.500 €         742.000 € 16,48%      5.243.500 €                   - €                   - € 4.393.050 €      1.75 0.062 €      3.493.438 €
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188      2.000.000 €      2.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.681.712 €                    - €      2.000.000 €
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02    15.752.000 €    15.752.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 14.673.840 €      5.791.320 €       9.960.680 €
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03      6.581.500 €      5.081.500 €      1.500.000 € 29,52%      6.581.500 €                   - €                   - € 6.440.476 €      3.620.600 €      2. 960.900 €
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03      7.983.571 €      5.956.000 €      2.027.571 € 34,04%      8.026.000 €      7.983.571 €                   - € 7.836.651 €      4.001.221 €      3.982.3 50 €
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03      2.700.000 €      2.700.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 2.849.141 €      1.923.750 €         776.250 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03    10.647.300 €      7.864.000 €      2.783.300 € 3 5,39%      9.794.000 €    10.647.300 €                   - € 8.526.602 €      5.603.100 €      5.044.200  €
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI- DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03      4.456.370 €      4.456.370 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.190.877 €      3.050.000 €      1.406.370 €
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01677      5.005.000 €      3.500.000 €      1.505.000 € 43,00%      5.005.000 €                   - €                   - € 3.338.000 €      2.150.8 16 €      2.854.184 €
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574      9.555.500 €      5.900.000 €      3.655.500 € 61,96%      9.555.500 €                   - €                   - € 6.853.187 €      3.281.3 00 €      6.274.200 €
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      4.500.000 €      4.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.659.244 €                    - €      4.500.000 €
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-08190-
NF-03 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          18.984 €                    - €      2.000.000 €
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029      7.797.000 €      5.500.000 €      2.297.000 € 41,76%      7.797.000 €                   - €                   - € 2.728.840 €      3.135.0 00 €      4.662.000 €
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 VII-DS-01443 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 €
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 VI-DS-06442-
DS-02 -      4.080.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.040.000 €      2 .040.000 €
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 VI-DS-03932-
NF-02 -      3.950.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 25.648 €                    - €      3.950.000  €
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS Neubau 2023 VI-DS-06977 -    19.520.925 €                   - €                     - €                   - €                   - € 979.440 €      8.2 46.448 €    11.274.477 €
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 VI-DS-08190-
NF-03 -    10.310.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €        152.929 €      5.563.200 €      4.746.8 00 €
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 VI-DS-06749 -    22.700.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 633.712 €      8.949.360 €    13.750.640 €
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 VII-DS-00944 -    10.707.000 €                   - €                     - €                   - €                    - €                   - €                    - €    10.707.000 €
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 VII-DS-00675 -    12.055.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          22.699 €                    - €    12.055.000 €
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 VII-DS-01443 -      9.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 34.727 €      6.456.274  €      3.043.726 €
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.280.000 €      3.720.000 €
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 €
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.460.000 €    1 0.540.000 €
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 VI-DS-08190-
NF-03 -    10.239.600 €                   - €                     - €                   - €                   - €          95.773 €      5.226.672 €      5.012. 928 €
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01      2.053.000 €      2.053.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      2.053.000 €
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -    16 .000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.00 0 €
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 €
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.1 60.000 €
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 - -    17.300.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    1 0.460.000 €
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 - -    12.000 .000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    12.000.0 00 €
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.00 0 €    11.160.000 €
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -    16.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.000 €
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €    18.000.000 €
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    18.000.000 €
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02    22.319.000 €    17.000.000 €      5.319.000 € 31 ,29%    22.319.000 €                   - €                   - € 18.622.993 €    12.094.000 €    10.225. 000 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04    24.240.000 €    17.075.000 €      7.165.000 € 41 ,96%    19.775.000 €    24.240.000 €                   - € 19.706.732 €    11.622.920 €    12.617.080 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    16.000.000 €    16.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 13.953.414 €      5.546.062 €    10.453.938 €
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 VII-DS-00939 -    24.818.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   -  €    10.865.000 €    13.953.000 €
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      6.250.000 €      6.250.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 170.000 €                    - €      6.250.000 €
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 - VII-DS-06334-
DS-02         987.500 €         768.500 €         219.000  € 28,50%         987.500 €                   - €                   - € 901.053 €                    - €          987.500 €
163 Mannheimer Straße 128a/b Schule an der Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01    29.979.051 €    16.000.000 €    13.979.051 € 87, 37%    29.979.051 €                   - €                   - € 21.028.265 €    16.530.000 €    13.449.0 51 €
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      5.000.000 €      5.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 4.400.380 €                    - €      5.000.000 €
514 Mannheimer Straße 128a/b Schule an der Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01    30.315.919 €    23.825.037 €      6.490.882 € 27 ,24%                   - €                   - €                   - € 24.467.140 €    13.383.708 €    1 6.932.211 €
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 822.050 €      5.822.050 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 4.598.681 €      4.042.700 €      1.779.350 €
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung (inn.) 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      8. 465.100 €      8.465.100 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 1.074.113 €      6.207.300 €      2.257.800 €
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -      4.550.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 117.601 €         800.000 €      3.750. 000 €
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €                    - €
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 - -      2.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          53.807 €                    - €      2.500.000 €
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
94 Krönerstraße 5 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01    21.700.000 €    21.700.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 534.282 €    13.218.283 €      8.481.717 €
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    23.125.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 885.612 €    12.904.080 €    10.220.920 €
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    20.000.000 €    20.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 97.818 €                    -  €    20.000.000 €
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01824    31.699.200 €    31.699.200 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 3.695.043 €    17 .558.550 €    14.140.650 €
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium (Bayerischer Bhf.
Areal 7) GY Neubau 2025 VI-DS-01854 -    25.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 541.338 €    12.905.760 €    12.094.240 €
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16.12 0.000 €
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16. 120.000 €
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 VII-DS-01531 -      2.792.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID111      1.654.800  €      1.137.200 €
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02      6.550.000 €      5.850.000 €         700.000 €  11,97%      6.550.000 €                   - €                   - € 5.699.076 €      4.168.150 €      2 .381.850 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06478-
DS-01    27.011.248 €    18.000.000 €      9.011.248 € 50 ,06%    25.475.000 €    27.011.248 €                   - € 27.677.548 €                    - €    27.011 .248 €
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 VI-DS-03635 VI-DS-05072      6.437.000 €      5.466 .000 €         971.000 € 17,76%      6.437.000 €                   - €                   - € 6.137.836 €      2.348.327 €      4.088.673 €
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02      3.832.750 €      2.887.750 €         945.000 €  32,72%      3.832.750 €                   - €                   - € 3.738.684 €      2.332.319 €      1 .500.431 €
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02      4.678.000 €      3.978.000 €         700.000 €  17,60%      4.678.000 €                   - €                   - € 4.307.217 €      2.834.350 €      1 .843.650 €
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 - VI-DS-04169-
NF-02      3.520.000 €      3.520.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 719.812 €      1.408.000 €      2.112.000 €
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 940.800 €      5.940.800 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 3.128.143 €      4.208.000 €      1.732.800 €
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031      8.079.160 €      4.500.000 €      3.579.160 € 79,54%      8.079.160 €                   - €                   - € 770.000 €      2.850.000  €      5.229.160 €
47 Krönerstraße 3 Oberschule OS Erweiterung 2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01    29.900.000 €    29.900.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 10.216.775 €    14.000.000 €    15.900.000 €
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02    14.400.000 €      9.500.000 €      4.900.000 € 5 1,58%    14.400.000 €                   - €                   - € 2.878.684 €      8.314.661 €      6.08 5.339 €
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035      8.88 6.000 €                   - €                     -  €                   - €                   - € 387. 371 €      4.388.800 €      4.497.200 €
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -      2.400.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €         912.000 €      1.488.000 €
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Neu bau 2024 VII-DS-01933 -      2.050.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €        124.824 €                    - €      2.050.000 €
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.000.000 €      8.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 457.197 €      3.040.000 €      4.960.000 €
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932-
NF-02 -      7.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      7.000.000 €
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule (Bayerischer Bhf.
Areal 7) OS Neubau 2025 VI-DS-01854 -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 199.704 €    10.377.360 €      9.622.640 €
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    13.000.000 €    13.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 695.642 €      5.768.400 €      7.231.600 €
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 - -      5. 000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      5.0 00.000 €
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 VII-DS-01933 -      9.475.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID686                    - €      9.475.000 €
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -    2 0.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.400.00 0 €
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Neubau 2028 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.40 0.000 €
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378    21.199.700 €    21.199.700 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 7.152.747 €    13.249.050 €      7.950.650 €
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023    33.800.000 €    20.000.000 €    13.8 00.000 € 69,00%    33.800.000 €                   - €                   - € 21.686.985 €                    - €    33.800.000 €
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €      4.376.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.371.304 €      2.252.336 €      2.123.664 €
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849      4.970.000 €      4.970.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 979.772 €      2 .661.900 €      2.308.100 €
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-06 912 VII-DS-00838-
DS-02      3.103.000 €      3.103.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 369.195 €      2.189.500 €         913.500 €
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2022 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245      5.220.000 €      5.220.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.287.679 €      2.373.803 €      2.846.197 €
689 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel-Straße
(SH) SH, GS Neubau 2023 VI-DS-06977 -      4.264.980 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID196      2.4 39.406 €      1.825.574 €
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -    15.100.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID139      5.622.000 €      9.478.000 €
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 VII-DS- 00602 -      5.440.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          24.548 €      1.900.000 €      3.540.000 €
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.0 00 €      2.300.000 €
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 VII-DS-00935 -    10.850.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    10.850.000 €
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 VII-DS-00944 -      6.173.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      6.173.000 €
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 - -      6.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.470.0 00 €      4.030.000 €
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02      6.220.600 €      5.489.959 €         730.641 €  13,31%      6.220.600 €                   - €                   - € 5.546.545 €      3.911.600 €      2 .309.000 €
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01      9.009.581 €      6.707.809 €      2.301.772 € 34,31%                   - €                   - €                   - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2023 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-01825      6.630.000 €      6.630.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 410.893 €      3.722.561 €      2.907.439 €
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.875.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID91      5.325.000 €      3.550.000 €
691 Dösner Weg (o. HNr.) Sechsfeldsporthalle für GY+OS
(Bayerischer Bhf. Areal 7)
SH, GY,
OS Neubau 2025 - -      8.650.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €        541.338 €      5.190.000 €      3.460.000 €
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932-
NF-02 -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 30.182 €      1.900.000 €      3.100.000 €
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 VII-DS-00602 -      5.260.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          48.522 €      1.900.000 €      3.360.000 €
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932-
NF-02 -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.596.000 €      2 .604.000 €
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      6.000.000 €
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.155.000 €      3.045.000 €
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-02136
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.12.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.100 .000 €
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (3. BA) SH, O S Neubau 2028 VII-DS-01933 -      6.545.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID686                    - €      6.545.000 €
505 Krönerstraße 7 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01    13.250.000 €    13.250.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 2.897.699 €      4.855.700 €      8.394.300 €
 Summe   488.201.275 €    88.809.126 € 18,19%
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Stand: 05.01.2021
09:33 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2022 01.2018 12.2015 02.2020 10.2018 03.2021 01.2021 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 05.2020 08.2020 - VI-DS-08187-
DS-01
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 10.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 05. 2020 09.2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 11.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 10.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 08 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 06.2 021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01677
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 01.2017 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 01.2021 12.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 03.2021 01.2021 06 .2020 01.2021 06.2021 VI-DS-08190-
NF-03 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 01.2 021 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 06.2020 06.2020 05.2021 01.2021 06.20 22 01.2021 12.2022 VII-DS-01443 -
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 01.2021 08.2021 01.2021 01.2022 01.2021 06.2023 VI-DS-06442-
DS-02 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 01.2021 07.2022 01.2021 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS Neubau 2023 04.2019 05.2019 02.2021 01.2021 11.2021 01.2 021 06.2023 VI-DS-06977 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2023 07.2018 01.2017 01.2020 01.2021 07.2021 01.2 021 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 01.2021 10.2021 0 1.2021 10.2023 VI-DS-08190-
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 04.2021 01.2021 08.2021 01.20 21 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 01.2021 10.2021 01.2021 09.2022 01.2021 07. 2024 VII-DS-00944 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 01.2020 10.2021 01.2021 07.2022 01.2021 07.2024 VI I-DS-00675 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 04.2022 01.2021 02.2023 01.20 21 02.2025 VII-DS-01443 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08 .2023 01.2021 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 01.2021 11.2023 01.2021 11.2025 VI-DS-08190-
NF-03 -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.20 26 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.)
Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2 021 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 01.2 021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.20 27 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.202 7 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 09.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 01.201 6 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 12.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 03.2022 01.2021 04.2023 0 1.2021 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 12.2018 07 .2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VII-DS-06334-
DS-02
163 Mannheimer Straße 128a/b
Schule an der Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 03.2016 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 02.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
514 Mannheimer Straße 128a/b
Schule an der Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung
(inn.) 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 02.2021 01.2021 07.2021 01.2021 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 01.2021 07.2021 01.2021 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 02.2021 01.2021 02.2021 01.2021 07.2023 - -
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 01.2021 07.2021 01.2 021 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
94 Krönerstraße 5 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.2017 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 08.2018 06.20 18 07.2020 06.2018 07.2021 01.2021 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 06.2020 01.2021 08.2022 01.2021 07. 2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 1.2021 07.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 12.2020 01.2021 01.2022 01.2021 06.2 024 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01824
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium (Bayerischer Bhf.
Areal 7) GY Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.2 021 07.2025 VI-DS-01854 -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.20 27 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 - -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 10.2020 07.2020 03.2021 01.2021 10.2021 01.2021 10.2022 VII-DS-01531 -
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 09.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2 019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06478-
DS-01
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 08.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 07.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169-
NF-02
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 01.2021 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031
47 Krönerstraße 3 Oberschule OS Erweiterung 2022 03.2017 0 6.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2022 10.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 09.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 02.2021 01.2021 05.2 021 01.2021 08.2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 01.2021 11.2021 01.2021 06 .2022 01.2021 06.2024 - -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Neu bau 2024 01.2021 01.2021 06.2022 01.2021 02.2023 01.2021 07 .2024 VII-DS-01933 -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 07.2020 06.2018 06.2018 06.2018 11.2021 01.2021 06.2025 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 VI-DS-03932-
NF-02 -
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule (Bayerischer Bhf.
Areal 7) OS Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.2 021 07.2025 VI-DS-01854 -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 01.2021 01.2021 07.202 5 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 01 .2021 08.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2021 07. 2024 01.2021 07.2026 VI-DS-03155-
NF-02 -
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 01.2021 01.2021 06.2022 01.2021 07.2024 01.202 1 07.2026 VII-DS-01933 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 01.2021 08.2024 01.2021 08.2026 01.2 021 07.2028 - -
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2021 07.2026 01.2021 08.2027 01.2021 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 02.20 20 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 07.2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 10.2020 01.2021 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838-
DS-02
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245
689 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße (SH) SH, GS Neubau 2023 04.2019 05.2019 02.2021 01.2021 11.2021 01.2021 06.2023 VI-DS-06977 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 04.2021 01.2021 08.2021 01.2021 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2021 07.2022 01.2021 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.202 1 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 03.2020 08.2022 01.2021 05.2023 01.20 21 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 01.2021 08.2023 01.2021 07.2024 01.2021 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.202 1 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.20 17 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2023 08.2018 05.2017 12.2020 01.2021 10.2021 01.2021 0 7.2023 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-01825
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 08. 2018 06.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2021 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
691 Dösner Weg (o. HNr.) Sechsfeldsporthalle für GY+OS
(Bayerischer Bhf. Areal 7)
SH, GY,
OS Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.202 1 07.2025 - -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 01.2021 01.2023 01.2 021 10.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2021 07.2022 01. 2021 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-02136
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (3. BA) SH, O S Neubau 2028 01.2021 01.2021 11.2025 01.2021 07.2026 01.20 21 02.2028 VII-DS-01933 -
505 Krönerstraße 7 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.202 1 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden
Baubeginn erfolgt
Datums-
angabe 01.2021 formelbedingt hinterlegtes Datum
(Controllingwert)
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächlicher Baubeginn,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück
gerechnet)
Stand: 08.01.2021
08:47 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen
Anlage 5a
zu VI-Ifo-02136
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll-
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen.
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 Verzögerungen im Bauablauf aktuell 3 Monate
47 Krönerstraße 1-7 Oberschule OS Erweiterung 2022
Mehrleistungen und Kostenerhöhung durch größere Bauschäden am Bestandsgebäude, Umplanungen infolge zu hoher
Ausschreibungsergebnisse, Coronabedingter Verzug, Erweiterung des Nutzungskonzeptes für Mehrzweckkubus - dafür
notwendige Umplanungen
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Einschätzung
Verwaltung Erläuterung roter Ampeln
Stand: 07.01.2021
07:27 Uhr 1/1
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
Nr. Objekt Schule Art Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP ( €)
Budgetaus-
lastung
12/2020 (€)
Diff. (€) Umsetzungsstand 8/2020
(Amt 65) Umsetzungsstand 12/2020 (Amt 65)
1 Am Angerteich 2 Schule
Liebertwolkwitz GS Belag Bolzplatz, Fortsetzung 30.000,00 46.853,18 -16. 853,18 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
2 Am kleinen Feld 3
Arwed-
Rossbach-
Schule
BSZ Aktualisierung Feuerwehrplan 6.100,00 10.100,00 -4.0 00,00 Fertigstellung erfolgt beauftragt in Arbeit, Rechnung nach
Fertigstellung ggf. 2021
3 An der Märchenwiese 3
Albert-
Schweitzer-
Schule
FÖS Sanierputz Kellerwand 15.000,00 15.000,00 0,00
Umwidmung in Reparatur
und teilw. Austausch
Fenster -> Fertigstellung bis
Ende 4. Quartal
Umwidmung in Reparatur und teilw.
Austausch Fenster -> Fensterangebot
steht noch aus
4 An der Märchenwiese 3
Albert-
Schweitzer-
Schule
FÖS Erneuerung Feuerwehrlaufkarten 8.000,00 8.000,00 0, 00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal beauftragt, Fertigstellung 2020
5 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Erneuerung Klingelanlage,
Natursteinstufen 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal
erledigt
(Klingel/Sonnenschutz/Nachnutzung
Schillergymn)
6 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium
Engelsdorf GYM Herstellung Fläche unter
Baskettballkörben (Auflage 11943) 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 Fertigstellung in
Herbstferien
teilw. erledigt nach Reklamation
Nacharbeiten notwendig Schlussrechnung
erst 2021, Rückstellung
7 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-
Schule GYM Fahrradständer 10.000,00 7.747,00 2.253,00 Fertigstell ung erfolgt erledigt
8 Demmeringstraße 31 Nachbar-
schaftsschule GEM Erstellung Feuerwehrplan, Flucht- u.
Rettungspläne 14.500,00 14.500,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober beauf tragt, Fertigstellung 2021
9 Demmeringstraße 84
Robert-
Schumann-
Schule
GYM Erneuerung Schließanlage 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt, Zusatzleistungen gewünscht
10 Erfurter Straße 9 Erich Kästner-
Schule GS Erstellen Feuerwehrpläne,
Aktualisierung Rettungswegpläne 8.032,50 8.032,50 0,00 Fertigstellung erfolgt erledigt, Abrechnung erfolgt
11 Gaswerksweg 1 Christoph-
Arnold-Schule GS Instandsetzung Bolz/Sportplatz 37.000,00 37.620,16 -62 0,16 Fertigstellung erfolgt erledigt
12 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-
Schwarz-Straße OS/GS Erneuerung Schließanlage 30.000,00 20.000,00 10.00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
13 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erneuerung Ausstattung Toil etten 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober
2020
beauftragt, in Arbeit, Leistung 2020,
Abrechnung erfolgt
08.01.2021
07:49 Uhr 1/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
14 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erneuerung Elt. FUR Werke n 8.000,00 8.000,00 0,00 Fertigstellung in
Sommerferien erledigt, Schlussrechnung wird erwartet
15 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-
Schule GS Einbau FUR Werken 5.031,20 5.031,20 0,00 Fertigstellun g erfolgt erledigt
16 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-
Schule GS Einbau FUR Werken (2. Teil) 12.000,00 11.981,06 18,9 4 Fertigstellung erfolgt erledigt
17 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-
Schule GS Malerarbeiten, Erneuerung
Bodenbelag 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung erfolgt erledigt
18 Grünauer Allee 35
Joachim-
Ringelnatz-
Schule
GS Umbau WC-Anlage 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende
August erledigt
19 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Installation Einbru chmeldeanlage 20.000,00 9.152,21 10.847,79 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
20 Helmholtzstraße 6 Helmholtz-
schule OS Instandsetzung Türen 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt,
21 Kieler Straße 72b
Friedrich-Arnold-
Brockhaus-
Schule
GYM Instandhaltungsanstrich Fenster 20.000,00 8.927,85 11.07 2,15 Fertigstellung in
Sommerferien erledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 2/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
22 Kieler Straße 72b
Friedrich-Arnold-
Brockhaus-
Schule
GYM Instandhaltung Zaun nördlich Haus 2 10.000,00 14.559, 29 -4.559,29 Fertigstellung erfolgt erledigt
23 Kieler Straße 72b
Friedrich-Arnold-
Brockhaus-
Schule
GYM Schallschutz (Akustikwandpaneele) 29.400,00 22.747,43 6 .652,57 Fertigstellung erfolgt erledigt
24 Louis-Fürnberg-Straße 002
Hans-Christian-
Andersen-
Schule
GS Sanierungsmaßnahmen Umkleide 70.000,00 60.691,41 9.30 8,59 Fertigstellung erfolgt erledigt, Grundleitungsreparatur noch
erforderlich
25 Louis-Fürnberg-Straße 2
Hans-Christian-
Andersen-
Schule
GS Erneuerung Schließanlage 15.000,00 15.000,00 0,00 Fertigstellung Leistung in
Herbstferien erledigt
26 Louis-Fürnberg-Straße 2
Hans-Christian-
Andersen-
Schule
GS Beschaffung und Aufbau
Gerätehaus (Schulgarten) 5.000,00 9.855,84 -4.855,84 Fertigstellung der Leistung
bis Ende August erledigt
27 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-
Schule GS Instandsetzung FUR Werken -
Rückstellung aus 2019 34.010,00 30.304,94 3.705,06 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
28 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GS  Heizung Gebä udeautomation 2. Teil 20.000,00 19.571,81 428,19 Fertig stellung erfolgt erledigt
29 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Reparatur Reglungstech nik HAST 0,00 7.363,15 -7.363,15 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
30 Nordplatz 13 Leibnizschule GYM Einbau Bypasstüren (Fortse tzung) 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung in
Herbstferien erledigt
31 Pansastraße 31 Karl-Heine-
Schule BSZ Erstellung und Lieferung Flucht- und
Rettungswegpläne 1.505,35 1.703,66 -198,31 Fertigstellung erfolgt erledig t
32 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS
Umnutzung ehem. HM-Wohnung zur
Lehrküche 75.205,00 150.000,00 -74.795,00 Fertigstellung in
Herbstferien erledigt, Schlussrechnung steht noch aus
33 Pestalozzistraße 39-41
Heinrich-
Pestalozzi-
Schule
OS Instandsetzung Türen 30.000,00 0,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal Leistung erfolgt erst 2021
34 Pestalozzistraße 39 - 41
Heinrich-
Pestalozzi-
Schule
OS Instandsetzung Fenster
Gebäudevorderseite Etagen 2 und 3 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal Leistung erfolgt erst 2021
35 Portitzer Straße 1
Adolph-
Diesterweg-
Schule
FÖS
Schallschutz im Flur EG/1.OG
(breite Flure, daher Anbringung an
Wand eventuell möglich)
15.000,00 15.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal
erledigt, Schlussrechnung 2020 steht noch
aus
08.01.2021
07:49 Uhr 3/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
36 Reichelstraße 12
Anna-
Magdalena-
Bach-Schule
(SH)
GS Sanierung Umkleide/Sanitär
Mädchen - Fortsetzung 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung in
Sommerferien erledigt
37 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-
Schule GS Instandsetzung Spielfeld/Belag
Kleinspielfeld - Fortsetzung 62.032,04 57.658,67 4.373,37 abgeschlossen abgeschlossen
38 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-
Schule GS Sanierung des
Essensausgabebereichs 30.000,00 55.000,00 -25.000,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal beauftragt, Schlussrechnung noch 2020
39 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS/GS Weiterführung Sanierung
Kunststoffflächen (Polytan) 35.000,00 35.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal erledigt
40 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS/GS Umbau Speisenversorgung 90.000,00 92.000,00 -2.000,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal
erledigt, Restleistung Ende 2020
Schlussrechnung steht noch aus
41 Stöckelstraße 45 Clara-Wieck-
Schule GS Beseitigung Feuchteschäden 10.000,00 9.394,39 605,61 Fertigstellung in
Sommerferien erledigt
42 Stötteritzer Landstraße 21 Schule
Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung
aus 2019 7.037,66 7.037,66 0,00 abgeschlossen abgeschlossen
43 Stötteritzer Landstraße 21 Schule
Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung
2020 52.962,34 52.962,34 0,00 Fertigstellung  Oktober erledigt, Schlussrechnung 2020 steht noch
aus
44 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS FUR Werken Einbau - Rückstellung
aus 2019 27.500,00 27.500,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4.
Quartal erledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 4/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
45 Virchowstraße 4 35. Schule OS
Instandsetzung
Hauswirtschaftsraum/Lehrküche -
Rückstellung aus 2019
40.000,00 46.663,34 -6.663,34 Fertigstellung erfolgt erl edigt
46 Virchowstraße 4 35. Schule OS Malerarbeiten Klassenzimmer &
Fenster (Außenseite) 17.500,00 19.104,23 -1.604,23 Fertigstellung September erledigt
47 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-
Ostwald-Schule GYM Lüftung 3 von 4 40.000,00 39.968,98 31,02 Fertigstell ung erfolgt erledigt
48 Wincklerstraße 3 - 5 Ernst-Zinna-
Schule FÖS
Umnutzung HM-Wohnung (insb.
FUR Informatik, Hort, Sanitär,
Teeküche / Stützpunkt
Jugendverkehrsschule) -
Rückstellung aus 2019
20.830,00 89.330,00 -68.500,00 Fertigstellung in
Sommerferien
erledigt, Schlussrechnung Planer steht
noch aus
49 Zum Wäldchen 4 Schule
Paunsdorf OS Instandsetzung FUR Werken -
Rückstellung aus 2019 10.000,00 19.558,80 -9.558,80 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal erledigt
50 Zum Wäldchen 4 Schule
Paunsdorf OS Einbau Akustikdecken - Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal erledigt
51 Zwenkauer Straße 3 Schule
Connewitz GS Malerarbeiten und Erneuerung
Bodenbelag 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4.
Quartal beauftragt, Leistung 2020
52 Alte Straße 2 KiTa Fenster repapieren und streichen,
Absturzsicherung - Fortsetzung 20.000,00 20.000,00 0,00 teilerledigt, Rückstellung ca. 1 0 T€ in 2021
53 Am Angerteich 2 Geschwister-
Scholl-Schule OS FUR Chemie Planung 4.000,00 7.600,00 -3.600,00 beauft ragt, LP 3 Entwurf in Arbeit
54 Am Hohlweg 2 KiTa FT Holzschutz außen, Holzschäden
Fenster 20.000,00 2.570,37 17.429,63 teilerledigt, Rückstellung 16 T€ notwendig
55 Am Hohlweg 2 KiTa FT Fubo, Fliesenbelag Bäder 40.000, 00 3.575,98 36.424,02 teilerledigt, Rückstellung 36,5 T€
notwendig
56 Am langen Felde 8 KiTa FT Austausch Bodenbelag 15.000,0 0 14.071,31 928,69 erledigt
57 Am langen Felde 8 KiTa FT
Ausbesserung Abdeckung durch WE
realisierbar 10.000,00 10.000,00 0,00 erledigt, Restgeld (7T€) für
Fassadensicherung als Rückstellung
58 An der Hauptstraße 40A -
Kita "Haus der
Hundert
Welten"
Kita  Bodenbelagsarbeiten in 3
Gruppenräumen 0,00 12.000,00 -12.000,00 erledigt, Schlussrechnung liegt vor
59 An der Hauptstraße 40A -
Kita "Haus der
Hundert
Welten"
Kita Lichtsystem Foyer 10.000,00 -10.000,00 in Arbeit,  Rückstellung erforderl ich
08.01.2021
07:49 Uhr 5/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
60 An der Märchenwiese 3
Albert-
Schweitzer-
Schule
FÖS FUR Chemie Planung 4.000,00 7.600,00 -3.600,00 beauf tragt, LP 3 Entwurf in Arbeit
61 Breitenfelder Str.18 68. Schule OS
nicht raumhohe Raumteilung,
Überarbeitung EDV- u.
Stromversorgung,  zwei neue Türen,
malermäßige Überarbeitung
0,00 17.475,52 -17.475,52 erledigt
62 Bremer Weg 17 KiTa FT Bodenbelag, Deckenputz 18.000,0 0 18.000,00 0,00 erledigt
63 Buttergasse 9 Freizeittreff "Die
Insel"/
Hauptgebäude
FZE FT Fortsetzung Trockenlegung 60.000,00 62.415,93 -2.4 15,93 in Arbeit
64 Buttergasse 9 Freizeittreff "Die
Insel"/
Hauptgebäude
FZE FT Aktualisierung Flucht- u.
Rettungswegeplan 0,00 -61.416,33 61.416,33 erledigt
65 Buttergasse 9
Freizeittreff "Die
Insel"/
Hauptgebäude
Kita
Instandsetzung und Trockenlegung
Treppe, Geländer, Eingangsbereich -
Rückstellung aus 2019
27.842,00 27.842,00 0,00 in Arbeit
66 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-
Schule GYM Teilaustausch Schließanlage Ersatz
Generalschlüssel 0,00 11.000,00 -11.000,00 beauftragt, Leistung bis 03/20 21
67 Dahlienstraße 75A KiTa Schallschutz an Decke
Bewegungsraum 9.000,00 8.584,17 415,83 erledigt
68 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung "Milchküche"
Fliesenarbeiten 15.000,00 12.988,32 2.011,68 erledigt
69 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung Personal-WC  12.000 ,00 17.100,00 -5.100,00 erledigt
70 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung Garderobe EG 10.000, 00 9.421,90 578,10 erledigt
71 Dahlienstraße 75A KiTa Malerarbeiten im Objekt 8.000 ,00 8.000,00 0,00 erledigt
72 Delitzscher Straße 110 Lindenhof-
schule FÖS Erneuerung Sanitäranlagen,
Brandschutz 40.000,00 40.000,00 0,00 verschoben auf Sommerferien 202 1
73 Demmeringstraße 84
Richard-
Schumann-
Schule
GYM Malermäßige Instandsetzung und
Leuchtentausch 20.000,00 -20.000,00 erledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 6/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
74 Diderotstraße 13 -13a KiTa Brandschutzkonzept Tektur nach
Auflage ABD 2.586,80 2.586,80 0,00 abgeschlossen
75 Diderotstraße 13 -13a KiTa Außenputz, Treppen,
Fassadenschutz 20.000,00 1.589,69 18.410,31 Planung liegt vor
76 Diderotstraße 037, W.-
Hauff-GS
Wilhelm-Hauff-
Schule GS Erstellung FW Plan 0,00 3.500,00 -3.500,00  in Arbeit
77 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Chemie - Planung 4. 000,00 9.000,00 -5.000,00 beauftragt, LP 3 Entwurf in Arbeit
78 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Biologie - Planung 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beauftragt, LP 3 Entwurf i n Arbeit
79 Dieskaustraße 213 56. Schule OS 3. Bauabschnitt Fenster 21 7.000,00 249.000,00 -32.000,00 in Realisierung
80 Döllingstraße 21 KiTa
Planungsleistungen - statitische
Leistungen imRahmen
Variantenuntersuchung
Holzbalkendecken …
5.000,00 -5.000,00 in Arbeit
81 Döllingstraße 25 24. Schule Hort Einbau Hortküche 6.500, 00 8.000,00 -1.500,00 erledigt
82 Dummy
(Klein)Lastenaufzüge -
Gefährdungsbeurteilung Kleinlasten-
und Lastenaufzüge 34.212,50 31.201,80 3.010,70 erledigt
83 Eisenacher Straße 38 Kita Anstrich Türen, Malerarbeiten -
Rückstellung aus 2019 2.500,00 4.828,44 -2.328,44 erledigt
84 Eisenbahnstr. 52 KiTa Malerarbeiten 25.000,00 28.000,00 -3.000,00 erledigt
85 Eisenbahnstraße 50 Schule am
Rabet GS Aktualisierung Flucht- u.
Rettungswegeplan 0,00 5.500,00 -5.500,00 erledigt
86 Eisenbahnstraße 54 OFT "Am
Rabet" OFT Aktualisierung Flucht- u.
Rettungswegeplan 3.000,00 3.000,00 0,00 beauftragt, Leistung noch 2020
87 Erich-Zeigner-Allee 38 Kinderheim/
Mädchenheim HzE Erneuerung Fenster 20.000,00 20.000,00 0,00 in Beauft ragung
88 Friedrich-Bosse-Straße
87A KiTa
Instandsetzung Dach mit Holz- und
Mauerschäden, inkl. Rückstellung
aus 2018 25 T€
10.095,16 -10.095,16 erledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 7/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
89 Friedrich-Bosse-Straße
87A KiTa FT Sanierung Nebengebäude 25.000,00 58.700,00 -33. 700,00 in Arbeit
90
Gabelsbergerstraße 30,
Freizeitanrichtung
"O.S.K.A."
Freizeitein-
richtung
"O.S.K.A."
KiTa FT Sanierung Küche* 20.000,00 40.300,00 -20.300,00 b eauftragt, Fertigstellung 02/2021
91 Geibelstraße 74 Adam-Friedrich-
Oeser-Schule GS Einbau Prallschutz (LP 9) 341,26 341,26 0,00 erledigt
92 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-
Schwarz-Straße OS Austausch Hebeanlage, Reparatur
Vorbehälterhebeanlage 10.000,00 -10.000,00 beauftragt, Leistungserbringung 20 20
93 Gersterstraße 74 9. Schule GS
Prüfung Brandschutz (Tektur
Baugenehmigung / Aufstellen
Spinde)
0,00 8.000,00 -8.000,00 Vorabstimmungen mit Bauaufsicht laufen
noch
94 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-
Schule GS Aktualisierung Flucht- u.
Rettungswegeplan 880,60 1.032,68 -152,08 abgeschlossen
95 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-
Schule GS Instandsetzung FUR Werken -
Rückstellung aus 2019 17.000,00 5.031,20 11.968,80 erledigt
96 Großmiltitzer Straße 4, Schule Miltitz GS Neu: Instandsetzung Lehrerzimmer
Sanierung Nebengebäude
25.000,00 5.939,53 19.060,47 erledigt
97 Hannoversche Straße 2
Johann-Heinrich-
Pestalozzi-
Schule
FÖS Erstellung FW Plan 0,00 3.500,00 -3.500,00 in Arbeit
98 Hillerstraße 7 Thomasschule
zu Leipzig GYM Brandschutztüren und Umbau
Speisenausgabe 50.000,00 50.000,00 0,00 Realisierung noch nicht begonnen wegen
Personalmangel
99 Jadassohnstraße 2 KiTa Aktualisierung Flucht-und
Rettungswegpläne 2.500,00 1.682,00 818,00 erledigt
100 Jörgen-Schmidtchen-Weg
4 - 6 KiTa FT
Umbau Küche
Bodenbelag/Fliesen/Türen - Auflage,
Ausführung 2020
144.000,00 170.000,00 -26.000,00 erledigt
101 Jörgen-Schmidtchen-Weg
4 - 6
Hans-Kroch-
Schule GS Fensterinstandsetzung in Klassen-
u. Gemeinschaftsräumen 0,00 10.000,00 -10.000,00 erledigt
102 Kleiststraße 12 KiTa Sanierung Kinderbad 1.OG 40.000, 00 40.000,00 0,00 Angebot Planungsbüro (BS-Konzept) liegt
noch nicht vor
08.01.2021
07:49 Uhr 8/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
103 Koehlerstraße 7 Kita "Villa
Kunterbunt" KiTa FT Fassadensicherung 15.000,00 15.000,00 0,00 beauftrag t, Leistung 2021
104 Komarowstraße 2, GS Sporthalle - Teilinstandsetzung zur
Erhaltung der Betriebsfähigkeit 20.000,00 15.000,00 5.000,00 Teilleistungen zur Dachrepa ratur erfolgt
105 Konradstraße 67/69 16. Schule OS Erneuerung Dachrinne 4 0.000,00 40.000,00 0,00 erledigt
106 Konradstraße 72 Haus 1 KiTa Erneuerung Regelung HAST 1 5.000,00 -15.000,00 erledigt
107 Kunzestraße 4 - 6 KiTa alte Heizkörper nebst Verkleidung
austauschen 10.000,00 7.668,94 2.331,06 erledigt
108 Kunzestraße 4 - 6 Kita Malerarbeiten - Rückstellung aus
2019 9.102,00 9.102,00 0,00 offen, nach Rücksprache AfJFB kein
Bedarf
109 Kunzestraße 4 - 6 KiTa Mauer an Sandkasten als
Überflutungsschutz 10.000,00 10.000,00 0,00 in Beauftragung, Ausführung An fang 2021
110 Kurt-Tucholsky-Straße 10 -
12 KiTa  2 Kleinkinder-WC, Instandsetzung
Fußboden 12.000,00 12.000,00 0,00 erledigt
111 Lichtenbergweg 3 Haus 2 KiTa FT Sanierung Sanitärraum  20.000,00 20.000,00 0,00 beauftragt, Leistung 03/2021
112 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa FT Bodenbelag, Türen Küche 15.000,00 15.000,00 0,00 in Arbeit
113 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa FT IS Zufahrt (betrifft auch L.-Fürnberg-
Str. 21) 114.000,00 190.000,00 -76.000,00 Planung abgeschlossen, Umsetzung 2021
wegen Kapazitätsengpässen der Baufirma
114 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa Brandschutz 20.000,00 20. 000,00 0,00 Planung teilweise erbracht, LP 3 in 2021
vorgesehen.
115 Mannheimer Straße 128 c Friedrich-Fröbel-
Schule GS Aktualisierung Flucht- u.
Rettungswegeplan 2.569,40 3.000,00 -430,60 abgeschlossen
116 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-
Schule GS Instandsetzung FUR Werken -
Rückstellung aus 2019 16.910,00 30.304,94 -13.394,94 erledigt
117 Marschnerstraße 21 KiTa Jalousie erneuern 15.000,00 9.95 0,90 5.049,10 erledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 9/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
118 Marschnerstraße 21 KiTa Malerarbeiten und
Belagsauswechslung 20.000,00 20.000,00 0,00 Ausführung 2021
119 Marschnerstraße 21 KiTa Behebung Brandschutzmängel 13.0 00,00 13.000,00 0,00 offen
120 Marschnerstraße 21 KiTa
Herrichten Freigelände und Kinder-
WC, erforderlich für
Betriebserlaubnis Kita, da  FF-
Nutzung
40.000,00 40.000,00 0,00 offen
121 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-
Schule GS
Errichtung Schallschutzdecke
Speisesaal Haus 1 Planung
Aufstellung Spinde
15.000,00 15.000,00 0,00 erledigt
122 Merseburger Straße 56 -58 Karl-Heine-
Schule BSZ Erneuerung Heiztherme
Hausmeisterwohnung 0,00 11.000,00 -11.000,00 erledigt
123 Naunhofer Str. 31 Kita Erneuerung Putz u. Fenster im
ehem. Kohlenkeller 15.000,00 -15.000,00 beauftragt, Erledigung bis 03/202 1
124 Naunhofer Straße 31 Kita Beseitigung Mängel
Kleinlastenaufzug 1.000,00 -1.000,00 beauftragt, Erledigung 1. Hbj. 202 1
125 Nordstraße 43 - 45 KiTa Beseitigung Putzschäden 10.000, 00 10.000,00 0,00 erledigt
126 Obere Eichstädtstraße 003
Kinderheim / Wohngruppe
Kinderheim /
Wohngruppe HzE Trockenlegung der Einrichtung,
Planung in 2019/Ausführung 2020 100.000,00 100.000,00 0,00 wird im Januar 2021 abgeschlosse n
127 Obere Eichstädtstraße 3 Kinderheim HZE 3670 - JVP - Trockenlegung,
Planung 26.609,58 26.609,58 0,00 erledigt
128 Oststraße 181B
Freizeittreff
"Columbus
Junior e.V."/
Haus 02
FZE FT Erneuerung Dach 20.000,00 20.000,00 0,00 2021
129 Paul-Michael-Straße 15 KiTa Malerarbeiten gesamtes Ge bäude 20.000,00 20.000,00 0,00 erledigt
130 Pestalozzistraße 39-41
Heinrich-
Pestalozzi-
Schule
OS Erneuerung Regelung Sporthalle 10.000,00 -10.000,00 erledigt
131 Poserstraße 55/ 55a KiTa FT Erneuerung Markisen EG/Ga rten 12.000,00 0,00 12.000,00 nicht erforderlich
132 Poserstraße 55/ 55a KiTa Ft Gehwegplatten vor Schuppen
erneuern 15.000,00 19.000,00 -4.000,00 erledigt, Restleistung beauftragt, ggf. erst
21 erfüllbar (witterungsabhängig)
08.01.2021
07:49 Uhr 10/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
133 Prießnitzstr. 19 Schule am
Leutzscher Holz GS Malerarbeiten 0,00 5.530,71 -5.530,71 erledigt und ab gerechnet
134 Prinz-Eugen-Straße 34 OFT "Mühlholz" FZE Klingelanl age 15.000,00 15.000,00 0,00 erledigt
135 Prinz-Eugen-Straße 34 OFT "Mühlholz" FZE Schallschutz innnen - Auflage ASiD 10.000,00 10.000,00 0,00 2021
136 Rathenaustraße 21 KiTa Sanierung des Eingangbereiches
(Treppe) 80.000,00 80.000,00 0,00 Planung in Arbeit
137 Renftstraße 3
Werner-
Heisenberg-
Schule
GYM Reparatur/Erneuerung von
Bodenbelägen 3.900,00 -3.900,00 beauftragt
138 Saalfelder Straße 29 46. Schule Grund-
schule
Fortsetzung Teilmodernisierung
Sanitäranlage 70.000,00 90.000,00 -20.000,00 abgeschlossen
139 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Fernwärmeanschluss 26 .500,00 26.500,00 0,00 erledigt
140 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Ballwurfsichere Bel euchtung 17.000,00 -17.000,00 beauftragt, in Arbeit, Schlussrechnung
noch 2020
141 Schleußiger Weg 1 Schulbiologie-
zentrum sonstige Barrierefreiheit und Teilsanierung -
Planung 40.000,00 40.000,00 0,00 begonnen; Umsetzung in 2021
142 Schönbachstraße 17 Neue
Nikolaischule GYM LP 9 Bauwerkstrockenlegung
(13/1568) 938,64 938,64 0,00 erledigt
143 Schützstraße 2 KiTa FT Dach- und Balkonentwässerung;
Nässe in den Wänden 15.000,00 16.231,45 -1.231,45 in Arbeit
144 Schützstraße 2 Kita Sicherung/Instandsetzung
Gartenhaus - Rückstellung aus 2019 34.500,00 46.600,00 -12.100,00 erledigt
145 Seehausener Allee 17 GS LP 9  Erneuerung HLS Sporth alle 181,70 181,70 0,00 erledigt
146 Seidelstraße 1 Kita Erneuerung Waschbecken u.
Armaturen 14.000,00 -14.000,00 Erledigung noch 2020
147 Seidelstraße 1 Kita
Beseitigung Mängel
Sachverständigenprüfung
Kleinlastenaufzüge 61706, 61707,
62070
0,00 3.000,00 -3.000,00 beauftragt, Leistung erst 2021
08.01.2021
07:49 Uhr 11/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
148 Seumestraße 99 KiTa FT Dachdeckung
Nebengebäude/Fussboden 25.000,00 25.000,00 0,00 offen
149 Spinnereistraße 8 KiTa Malerarbeiten Küche, Garderob en 20.000,00 20.300,00 -300,00 erledigt (weitere Leistungen 2021
notwendig)
150 Spittastraße 7 KiTa Netzbespannung Treppenhaus 13.000 ,00 19.800,00 -6.800,00 beauftragt in Arbeit, Fertigste llung 2021
151 Sternwartenstraße 30 KiTa Malerarbeiten und
Belagsauswechslung 20.000,00 20.000,00 0,00 erledigt
152 Stollberger Straße 8 KiTa Erneuerung Bodenbelag kleines
Spielfeld 8.000,00 20.000,00 -12.000,00
erledigt aber reklamiert (falsches Material)
Mängelbeseitigung bis 18.12. 2020
angestrebt
153 Stötteritzer Straße 1 KiTa Umbau Küche 50.000,00 50.0 00,00 0,00 beauftragt und in Arbeit, Restleistung
02/2021 fertig
154 Stötteritzer Straße 1 Kita
Beseitigung Mängel
Sachverständigenprüfung
Kleinlastenaufzüge 56247, 56248
0,00 2.000,00 -2.000,00 beauftragt, Leistung erst 2021
155 Stünzer Straße 16 74. Schule GS Beweissicherungsverfahren
Beschattung/Sonnenschutz 280.000,00 280.000,00 0,00 in Realisierung
156 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS FUR Biologie Planu ng 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beauftragt, LP 3 Entwurf  in Arbeit
157 Thietmarstraße 13 KiTa Malerarbeiten 20.000,00 10.685 ,72 9.314,28 erledigt
158 Tschaikowskistraße 28 KiTa FT Sanitärraum 1.OG (Rohrstränge,
Verkofferungen,Fliesen) 45.000,00 45.000,00 0,00 erledigt
159 Weißdornstraße 2 - 2a Kita Erneuerung
Trinkwasserhausanschluss 0,00 7.000,00 -7.000,00 beauftragt
160 Wurzner Straße 122 KiTa FT Schallschutz Decke in 3
Gruppenräumen 12.000,00 12.000,00 0,00 erledigt
161 Zum Wäldchen 4 Schule
Paunsdorf OS FUR Biologie Planung 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beau ftragt, LP 3 Entwurf in Arbeit
162 Zur Schule 10a KiTa FT Bodenbelag Gruppenraum,
Speiseraum 15.000,00 4.082,48 10.917,52 teilerledigt
08.01.2021
07:49 Uhr 12/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-02136
163 Zwenkauer Straße 35 Schule
Connewitz GS Erstellung Schallschutzdecke Raum
302 - Inklusionsschüler 0,00 20.000,00 -20.000,00 erledigt
164 Zwenkauer Straße 35 Schule
Connewitz GS Planungsleistungen
Sanitärstrangsanierung 601,49 601,49 0,00 abgeschlossen
3.837.922,06 4.303.367,38 -465.445,32
08.01.2021
07:49 Uhr 13/13
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2020
Anlage 6a
zu VII-02136
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 7.12.2020
1 Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Akustikdecke Aula 23.631,00 €      erledigt
2 Dieskaustraße 213, 56. Schule Herrichten von 3 Räumen 46.000,00 €      erledigt
3 Elsbethstraße 001, G.-Scholl-GS malerm. Inst. Flure und punkt ueller Lärmschutz 50.000,00 €
Restleistung in Höhe von 30 T€ erst 2021
möglich (Rückstellungsbildung), Teil der
Malerarbeiten (20 T€) erledigt
4 Franzosenallee 021, 31. GS Malerarbeiten - Weiterführung SoToM aßnahme 2019 5.176,57 €         erledigt
5 Garskestraße 019, K.-Biedermann-FÖS Malerarbeiten im 3. OG, AUR Nr. 310 und im Kellergang
Kontierung Auftrag 105124300300 31.000,00 €      beauftragt. Leistung 2020 fertig und
schlussgerechnet
6 Garskestraße 021, K.-Biedermann-FÖS
Malerarbeiten im EG, AUR Nr. 13 und im 3. OG, AUR 305,306, 307 und
im Kellergeschoss, Raum 114
Kontierung Auftrag 105124300300
13.000,00 €      beauftragt. Leistung 2020 fertig und
schlussgerechnet
7 Geibelstraße 074, F.-Oeser-GS Lärmdämmung Horträume 114 und  115 14.527,90 €      erledigt
8 Georg-Schwarz-Straße, 113 - OS Malermäßige Instandsetzung de s Flures 1. OG 16.000,00 €       beauftragt, Leistungserbringung aus
Kapazitätsgründen erst 2021 möglich
9 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Hortraum 12.534,78 €      erledigt
10 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Klubraum 8.635,05 €        erledigt
11 Goldsternstraße 023, Brüder-Grimm-Schule Malerarbeiten, Schallschu tz, Rückbau Lüftungsanlage 120.000,00 €     abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus
12 Grünauer Allee 035 - J.-Ringelnatz-Schule Umbau Hortraum zu AU R -  €                 keine Umsetzung in 2020
13 Hans-Driesch-Straße 041, 157. Schule
Malerarbeiten, Deckenlampen, Austausch Sanitärtechnik Jungen,
Instandsetzung Hortküche
Kontierung Auftrag 105124300300
65.000,00 €      erledigt
14 Heinrichstraße 043-0 125.GS Maler u. FuBo Aula, Fortsetzun g 21.500,00 €      erledigt
15 Kantatenweg 040 - Fritz-Gietzelt-Schule malermäßige Instandse tzung Fenster 20.617,60 €      erledigt
16 Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Ch.-Andersen-
Schule Malern Hauptgebäude 15.000,00 €      erledigt und abgerechnet
17 Manetstraße 008, Anna-Magdalena-Bach GS Leuchtenaustau sch 11.255,78 €      erledigt
18 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS -
20/1969WI
Austausch Fensterband 1.OG Hofriegel zum Innenhof (13 T€ ), Fenster
Anstrich außen 2.Teil (55 T€) 68.000,00 €      erledigt
19 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS SSH SSH Schallschutzplat ten 15.000,00 €      erledigt
21.12.2020
10:21 Uhr 1/2
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2020
Anlage 6a
zu VII-02136
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 7.12.2020
20 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. Schule Schallschutz 2x Hort +  Flur 16.000,00 €      erledigt
21 Neustädter Straße 001 - BSZ 7 Maler- u. Bodenbelegsarbeiten, Erneuerung Leuchten, Aufarbeitung
Türen 25.000,00 €
Leistungen in Höhe von 15 T€ erledigt
Schlussrechnung steht noch aus, Restleistung
Eingangstür im Jahre 2021
22 Saalfelder Straße 029, 46. Schule Streichen von Räumlichkeiten komplett, Fußbodenaustausch,
Akustikmaßnahmen 71.500,00 €      erledigt, Schlussrechnung steht noch aus
23 Schlehenweg 032 - Th.-Körner-Schule Akustikdecken 31.224,86 €      erledigt
24 Schönbachstraße 017 - Gym Neue Nikolai Einbau von Schalls chutzdecken 20.000,00 €      erledigt
25 Schulstraße 006  OS Mölkau Einbau Schallschutzdecken 30.000,00 €      noch nicht beauftragt, Leistung 2021 als
Rückstellung
26 Seehausener Allee 017, Schule Seehausen Akkustikdecken 15.000,00 €      Beauftragung erfolgt 2020, Leistung Beginn
2021 (Winterferien)
27 Seumestraße 093 - GS Malerarbeiten und Belagsauswechslung 19.000,00 €      erledigt
28 Stuttgarter Allee 003, 85. Schule Instandsetzung Fußbod en 31.258,54 €      erledigt
29 Virchowstraße 004-006, 35. Schule EG Bodenbelag, Malerarbeit en 28.431,41 €      erledigt
30 Volksgartenstraße 016, A.-Lindgren-GS Reparaturbudget 95.000,00 €
Renovierungsarbeiten nach Vorgabe Schul-
und Hortleitung 79 T€, Rest 16 T€
ungebundene  Restleistung für 2021
31 An der Märchenwiese 049, Marienbrunner GS Renovierungs- und Schallschutzmaßnahmen 18.075,13 €       erledigt incl. Schlussrechnung
32 An der Märchenwiese 049, Marienbrunner GS Malerarbeiten Flur, D urchgang zum Hort 20.000,00 €      noch nicht beauftragt, Leistung 2021 als
Rückstellung
33 Döllingstraße 025, 24. Schule GS Herrichten von Räumen 88.000,00 €      Teilleistung erfolgt, Restleistung/Abschluss in
03/2021
34 Wincklerstr. 3-5, 8. Schule Malerarbeiten 25.000,00 €      noch nicht erledigt, ungebundene
Rückstellung 2021
35 Wincklerstr. 3-5, E.-Zinna-Schule Malerarbeiten 30.000,00 €      noch nicht erledigt, ungebundene
Rückstellung 2021
36 Hillerstraße 007, Thomasschule Fahrradstellplätze, Umbauch WC , Fliesen und Türarbeiten - Fortsetzung 23.000,00 €      beauftragt, in Arbeit, Rückstellung erforderlich
21.12.2020
10:21 Uhr 2/2
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.11.2020)
Anlage 7
zu VII-Ifo-02136
ID
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Züge BGF Schüler Summe
KG300-400 je Platz je BGF
Neubauvorhaben
Aktivierung
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.092.285 € 20.295 € 1.531 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.444 .685 € 21.082 € 1.460 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.251.793 € 21.878 € 1.596 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .578.139 € 16.588 € 1.617 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.5 04.045 € 17.119 € 1.635 €
Baubeschluss
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11. 518.107 € 25.710 € 1.776 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule
1) GS 4+ 5.707 448 8.720.637 € 19.466 € 1.528 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.192.768 € 18.287 € 1.540 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.478.187 € 21.157 € 1.655 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.492.696 € 30.495 € 2.525 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 19.483.436 € 23.195 € 1.993 €
Komplexsanierungen
Baubeschluss
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.814.564 € 13.844 € 1.263 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.894.454 € 9.273 € 843 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.266.892 € 15.675 € 1.164 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 6.994.7 50 € 48.575 € 1.489 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.157.00 0 € 15.707 € 1.337 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18%
04.01.2021
08:44 Uhr 1/1