name: Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der Mittel vom "DigitalPakt" des Bundes: (Teil A: Sammelplanungs- und Bau-/Installationsbeschluss für die passive und aktive Dateninfrastruktur)

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/19

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-08178

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der
Mittel vom "DigitalPakt" des Bundes: (Teil A: Sammelplanungs- und Bau-
/Installationsbeschluss für die passive und aktive Dateninfrastruktur)

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
FA Jugend und Schule   Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung
DB OBM - Vorabstimmung
Ratsversammlung  26.02.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

1. Die Stadt Leipzig nutzt die Fördermittel der Richtlinie „Digitale Schulen“ des Freistaates
Sachsen im Rahmen des DigitalPakts um erforderliche Planungs- und Bau-
/Installationsmaßnahmen sowie zugehörige Beschaffungen zur Verbesserung der
passiven und aktiven Dateninfrastruktur an Bestandsgebäuden von Schulen in
Trägerschaft der Stadt Leipzig zu verbessern.

2. Die Standards gemäß Anlage 1 werden bestätigt.

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Planung, den Bau/Installationen sowie
Beschaffungen zur Verbesserung der passiven und aktiven Dateninfrastruktur gemäß
Anlage 3 zu beauftragen.

4. Es werden geschätzte Kosten für die Schaffung der passiven Dateninfrastruktur in Höhe
von ca. 8.530.000 € und für die aktive Dateninfrastruktur in Höhe von ca. 2.549.700 € als
förderfähig angenommen. Anfallende, nicht förderfähige Baunebenkosten, in Höhe von
rund 960.000 € für die passive Dateninfrastruktur werden innerhalb des Finanzhaushaltes
aus dem Investitionsprojekten 7.0001850-7.0001854 der LAN-Vernetzung von Schulen
gedeckt. Je 150.000 € sind für die Umsetzung in 2019/2020 in den Investitionsprojekten
bereits veranschlagt. Die restlichen finanziellen Mittel in Höhe von 660.000 € werden in
der nächsten Mittelfristplanung 2021 ff. innerhalb des Zuschussbudgets des Amtes für
Jugend, Familien und Bildung dafür vorgesehen.

5. Für den Betrieb und die Wartung der aktiven Datentechnik werden nichtförderfähige
Kosten in Höhe von maximal 259.700 € pro Jahr veranschlagt. Anteilig anfallende Kosten
in voraussichtlicher Höhe von 45.000 € im Haushaltsjahr 2020 werden innerhalb des
Budgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung gedeckt. Die ab dem Haushaltsjahr
2021 ff. anfallenden Folgekosten entsprechend Anlage 5 sind innerhalb des

2/19
gesamtstädtischen Haushaltes gedeckt. Über eine Aufstockung des vorhandenen
Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu entscheiden.

6. Die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel für die Schaffung der Vernetzung von
Schulen (siehe Einzelaufstellung der PSP-Elemente auf Seite 11) werden als
Eigenmittelanteile im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 als Ermächtigung aus
Vorjahren nach 2020 ff. übertragen.

7. Für den Innenauftrag „Digitale Schulen“ 1051 2430 0200 wird gemäß § 19
SächsKomHVO-Doppik im Haushaltsplan 2019/2020 die Deckungsfähigkeit zwischen
den Erträgen (Sachkonto 3141 0000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land)
und den Aufwendungen (Sachkonto 4255 2100 UH IT-Ausstattung) vermerkt.

8. Unter Berücksichtigung eines Fördermitteleingangs frühestens ab dem 2. Halbjahr 2020
ist zur Umsetzung der passiven und aktiven Datentechnik eine Vorfinanzierung der
Fördermittel in 2020 aus dem städtischen Haushalt notwendig.
Vor diesem Hintergrund werden folgende über-/außerplanmäßigen Auszahlungen i.H.
von insgesamt 2.159.100 € nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2020
bestätigt:

Grundschulen  7.0001850.700 1.100.000 €
Oberschulen  7.0001851.700    475.000 €
Gymnasien  7.0001852.700    275.000 €
Förderschulen  7.0001853.700    195.000 €
Berufsschulen  7.0001854.700    114.100 €

Diese Mehrauszahlungen werden aus der Liquidität mit Deckung über die Kostenstelle
"unterjährige Finanzierung formale Deckung Finanzhaushalt“ (10987 20000)
vorfinanziert. Nach Anordnung der Fördermitteleinzahlungen wird die Bereitstellung der
über-/außerplanmäßigen Auszahlungen rückabgewickelt.

9. In den im BSP 8 genannten Projektdefinitionen wird im Jahr 2020 die Aufnahme eines
nachträglichen Zweckbindungsvermerkes nach § 19 (1) SächsKomHVO-Doppik
bestätigt.

Räumlicher Bezug:

Gesamtes Stadtgebiet
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Um die Kommunen bei der Schaffung einer anforderungsgerechten digitalen Infrastruktur an
Schulen zu unterstützen hat das Bundeskabinett im August 2018 beschlossen, dass die
Kommunen im Rahmen des DigitalPaktes Schule hierfür eine Förderung mit einem
Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. € erhalten sollen. Aufgrund des Charakters der Bundesmittel als
Finanzhilfen (90%) bringen die Länder zusätzlich einen finanziellen Eigenanteil (10%) ein.
3/19
Insgesamt stehen somit mindestens 5,5 Milliarden € Bundes- und 21,2 Millionen € Ländermittel
zur Verfügung. Der Stadt Leipzig wurden Fördermittel in Höhe von 27,5 Mio. € avisiert. Die
Ausgestaltung der Umsetzung des DigitalPaktes Schule liegt in der Zuständigkeit der Länder.
Der Freistaat Sachsen veröffentlichte am 03.06.2019 die o. g. „RL Digitale Schulen“ (Version
vom 21.05.2019). Wie die „RL Digitale Schulen“ für die Stadt Leipzig im Bereich Infrastruktur
genutzt werden soll, beschreibt die vorliegende Vorlage. Für die infrastrukturellen
Baumaßnahmen (passive und aktive Dateninfrastrukur) werden insgesamt 11.079.700 €
Fördermittel und 1.734.700 € Eigenmittel geplant. Die verbleibenden Fördermittel in Höhe von
16.428.075 € werden gemäß Richtlinie für die Ausstattung von Schulen in Trägerschaft der
Stadt Leipzig mit digitalen Endgeräten (interaktive Displays, digitale Arbeitsgeräte und mobile
Endgeräte) verwendet und in einem Teil B als Vorlage erläutert.

4/19

Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
2019

2020

2023/24

2023/24

761.855
Personalkosten

55.400
Personalkosten

11_PA
1051 2430 0200 Digitale
Schule
1.100.24.3.0.01.90

1.100.24.3.0.01.90

Finanzhaushalt Einzahlungen
2020

2024

8.530.000
Passive
Datentechnik
(förderfähig)

2.549.700
Aktive
Datentechnik
(förderfähig)
siehe Anlage 5

siehe Anlage 5

 Auszahlungen
2020

2024

9.490.000
Passive
Datentechnik

2.549.700
Aktive
Datentechnik

Verschiedene
7.0001850 – 7.0001854
(siehe Anlage 5)

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
2020
2021
2022
2023
2024

45.000
100.000
160.000
210.000
259.700

Verschiedene PSP-
Elemente der
Schulträgeraufgaben
SK 4431 0100 Telefon und
Internet
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein x wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:
                                         bis 2023/24       max. 2,5 VZÄ befr.

5/19

Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima-
und Energiestrategie
Erhalt und
Verbesserung der
Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte
Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftskultur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von
Bildung, Forschung und
Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit
in der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte
Kita- und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
excellente Forschung
Attraktiver Tagungs-
und Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches
Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

Beteiligung der Personalvertretung erforderlich

Ja.

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht erforderlich.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Die Vorlage ist nicht eilbedürftig.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Die Vorlage ist öffentlich.
6/19

III.  Strategische Ziele

Die Vorlage setzt an den Handlungsschwerpunkten „Chancengerechtigkeit in der
inklusiven Stadt“ und „Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote“ der strategischen
Zielstellung „Leipzig schafft soziale Stabilität“ an. Die Maßnahme ist unter dem Titel
„Schule digital“ Teil des Arbeitsprogramms 2023 des Oberbürgermeisters.
Ziel ist es, die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern und damit die Voraussetzung
zu schaffen, und damit dem Bildungsauftrag der Schulen und Kindertageseinrichtungen
der Stadt Leipzig gerecht zu werden und Lernen mit Medien und die Förderung der
Medienkompetenz zu ermöglichen.
Grundlagen für die Umsetzung der beschriebenen Ziele sind die „Förderrichtlinie des
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur
Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen“ („RL Digitale
Schulen“) sowie die Orientierungshilfe zur grundlegenden Digitalinfrastruktur an Schulen
2019 – 2021 des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom April 2019.

IV. Sachverhalt

1. Anlass

Der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur an allen Schulstandorten ist in Leipzig
unabdingbar.
Orientierungsrahmen sind hierbei die von der Stadt Leipzig definierten Standards für eine
zukunftsorientierte und einheitliche digitale Infrastruktur in den einzelnen Schularten.
Dazu gehören:
 bauliche Standards für Objekte der Stadt Leipzig von 01/2018 (insbesondere
Standards zu Fernmelde- und informationstechnischen Anlagen)
 Standards der passiven Vernetzung der Schulhausgebäude
 Standards der digitalen Infrastruktur der Schulen (Anlage1)
Die Umsetzung der Standards (Anlage 1) sind unabhängig von den pädagogisch-
didaktischen Konzeptionen der Schulen. Mit der Verwendung von Fördermitteln aus der
RL „Digitale Schulen“ wird es der Stadt Leipzig erstmalig möglich sein, die Standards
vollumfänglich umzusetzen.
Um die Kommunen bei der Schaffung einer anforderungsgerechten digitalen Infrastruktur
an Schulen zu unterstützen hat das Bundeskabinett im August 2018 beschlossen, dass
die Kommunen im Rahmen des DigitalPaktes Schule hierfür eine Förderung mit einem
Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. € erhalten sollen. Aufgrund des Charakters der
Bundesmittel als Finanzhilfen (90%) bringen die Länder zusätzlich einen finanziellen
Eigenanteil (10%) ein. Insgesamt stehen somit mindestens 5,5 Milliarden € Bundes- und
21,2 Millionen € Ländermittel zur Verfügung. Rein rechnerisch bedeutet dies auf die
derzeit ca. 11 Millionen Schülerinnen und Schüler umgerechnet eine Summe von 500 €
pro Schüler/-in. Die Ausgestaltung der Umsetzung des DigitalPaktes Schule liegt in der
Zuständigkeit der Länder. Der Freistaat Sachsen veröffentlichte am 03.06.2019 die o. g.
„RL Digitale Schulen“ (Version vom 21.05.2019).
Der DigitalPakt Schule und die Breitband-Förderung des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) ergänzen sich: Zur Erschließung der Schulen mit einem
7/19
Breitband-Internetzugang wird das Förderprogramm zur Breitband-Erschließung von
Bund und Freistaat genutzt. Die digitale Infrastruktur (LAN/WLAN-Vernetzung) innerhalb
des Gebäudes sowie zwischen mehreren Gebäuden auf dem Schulcampus wird aus dem
DigitalPakt Schule finanziert. Für den Breitbandausbau unterversorgter Stadtgebiete
(Wohn-, Gewerbe- und Mischgebiete) und der Leipziger Schulen hat das Amt für
Wirtschaftsförderung eine „Bestandsanalyse zum Breitbandausbau“ (Vorlage VI-DS-
03603 vom 12.04.2017) für ganz Leipzig durchführen lassen und verfolgt das Ziel, bis
2020/2021 in den unterversorgten Bereichen ein leistungsfähiges Breitbandnetz zur
Verfügung zu stellen. Hierzu wurde ein entsprechender Förderantrag beim Bund und
Freistaat Sachsen gestellt (VI-DS-05148 „Ergebnis Bestandsanalyse und
Fördermittelantrag zum Breitbandausbau in Leipzig“). Der Fördermittelantrag wurde
bereits bewilligt und der Teilnahmewettbewerb zum Breitbandausbau als Vorstufe zur
großen Ausschreibung gestartet. Die zukünftige Breitbandversorgung je Schule sollte bei
≥ 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s über Glasfasertechnologie bzw. etwa 0,5 Mbit/s je Schüler/-in
liegen.
Wie die „RL Digitale Schulen“ für die Stadt Leipzig im Bereich Infrastruktur genutzt werden
soll, beschreibt die Vorlage „Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen
Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule. Hier vorliegend ist Teil A
als Sammelplanungs- und Bau-/Installationsbeschluss für die passive und aktive
Dateninfrastruktur. Als Teil B schließen sich in einer separaten Vorlage Ausführungen zur
Ausstattung mit Endgeräten an. Die Förderung der „RL Digitale Schulen“ soll für möglichst
alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig in Anspruch genommen werden.
Bezugnehmend auf das Verbot der Kumulierung, eine Kumulierung der Förderung mit
anderen landes-, bundes- oder EU-finanzierten Zuwendungen ist ausgeschlossen, ist für
bereits geplante und zur Förderung beantragte Baumaßnahmen zu prüfen, ob der Einsatz
der Fördermittel der „RL Digitale Schulen“ ggf geeigneter ist. Unbenommen hiervon ist die
Bildung von selbständigen Projektabschnitten (Bauabschnitten), sodass die Finanzierung
eindeutig abgebildet und abgegrenzt werden kann. Dies ist jeweils schulkonkret zu prüfen.

2. Beschreibung der Maßnahme

2.1 Richtlinie „Digitale Schulen“

Der DigitalPakt Schule knüpft an die „Bildungsoffensive für die digitale
Wissensgesellschaft“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom
12.10.2016 und die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“
vom 08.12.2016 in der Fassung vom 07.12.2017 an. Bildung in der digitalen Welt
bedeutet, dass alle Schüler/-innen gleichberechtigt Kompetenzen für einen fachkundigen
und kritischen Umgang damit erlangen können und über die Chancen wie auch die Risiken
der Digitalisierung informiert werden.
Im Rahmen der Umsetzung der „RL Digitale Schulen“ des Freistaates Sachsen werden
Maßnahmen in Schulgebäuden und auf Schulgeländen in den Bereichen
 Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der passiven Dateninfrastruktur
(siehe Punkt 2.2.1);
 Herstellung einer WLAN-Struktur mit aktiver Datentechnik (siehe Punkt 2.2.2);

Wie an den Fördergegenständen deutlich wird, ist der DigitalPakt Schule vor allem ein
Infrastrukturprogramm und keine Endgeräteförderung.
8/19

Schulartenunabhängige Festbeträge in €
Vernetzung schulisch genutzter Gebäude
(ab 2. Gebäude)
5.000
Leitungsbasierter Netzzugang in pädagogisch genutzten Schulräumen (je
Raum)
3.050
WLAN in pädagogisch genutzten Schulräumen (je Raum) 750
Schulartenabhängige Festbeträge für aktive Netzwerkkomponenten in €
- Grund- und Förderschulen
- Oberschule
- Gymnasien
- Berufliche Schulzentren
4.000
7.500
10.000
20.000
Tabelle 1: Festbetragsbausteine der Förderung „RL Digitale Schulen“ im Bereich Infrastruktur

Zuwendungen aus der „RL Digitale Schulen“ können u. a. an Gemeinden als Träger von
Schulen gewährt werden. Der Stadt Leipzig wurden ca. 27.529.640 € Fördermittel
avisiert für Infrastruktur und Endgeräte. Es handelt sich um eine Projektförderung. Es
werden ausschließlich die in Tabelle 1 aufgeführten schulartunabhängigen und
schulartabhängigen Festbeträge gewährt.

Eine Antragstellung ist durch die Schulträger in Form eines Sammelantrages bis
30.06.2020 erforderlich. Die Bewilligungsbehörde hat über den Antrag unverzüglich,
spätestens aber sechs Monate nach Eingang zu entscheiden. Der
förderungsunschädliche vorzeitige Maßnahmebeginn gilt gemäß „RL Digitale Schule“
bereits ab dem 17.05.2019. Das heißt, dass alle ab diesem Zeitpunkt durchgeführten
baulichen Verkabelungsleistungen, Installationen von aktiver Datentechnik, Beschaffung
von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie von mobilen Endgeräten über den DigitalPakt
abgerechnet werden können.
Dabei muss allerdings die notwendige Vorfinanzierung über die Eigenmittel der Stadt
Leipzig erfolgen. Dies findet unter Berücksichtigung eines Fördermitteleingangs
frühestens ab dem 2. Halbjahr 2020 statt. Zur Umsetzung der passiven und aktiven
Datentechnik ist eine Vorfinanzierung der Fördermittel in 2020 aus dem städtischen
Haushalt notwendig.
Vor diesem Hintergrund werden folgende über-/außerplanmäßigen Auszahlungen i.H.
von insgesamt 2.159.100 € nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2020
bestätigt:

Grundschulen  7.0001850.700 1.100.000 €
Oberschulen  7.0001851.700    475.000 €
Gymnasien  7.0001852.700    275.000 €
Förderschulen  7.0001853.700    195.000 €
Berufsschulen  7.0001854.700    114.100 €

Diese Mehrauszahlungen werden aus der Liquidität mit Deckung über die Kostenstelle
"unterjährige Finanzierung formale Deckung Finanzhaushalt“ (10987 20000)
vorfinanziert.
Nach Anordnung der Fördermitteleinzahlungen wird die Bereitstellung der über-
/außerplanmäßigen Auszahlungen rückabgewickelt.

9/19
Die Förderung wird gewährt für Maßnahmen, die bis 31.12.2024 umgesetzt und bis zum
31.12.2024 abgerechnet sind. Der Abruf von Fördermitteln kann ab Eingang des
Zuwendungsbescheides erfolgen. Derzeit wird mit Erträgen aus der Förderung frühestens
ab dem 2. Halbjahr 2020 gerechnet.

2.2 Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der passiven und aktiven
digitalen Infrastruktur

Voraussetzung für die Nutzung digitaler Medien, die Umsetzung von
Medienbildungskonzepten und deren stetige Weiterentwicklung ist eine zukunftsfähige
grundlegende digitale Netzwerk-Infrastruktur in der Schule. Diese beginnt nach der
breitbandigen Anbindung der Schule an das Internet und endet mit der
Netzwerkverbindung eines digitalen Arbeitsgeräts. Der Ausbau der digitalen
Netzinfrastruktur liegt begründet im wachsenden Bedarf an Bandbreite in der
Datenübertragung, der Nutzung von Diensten über das Internet von Computern und
mobilen Endgeräten in den Schulen. Der Computer kommt nicht mehr nur im
Informatikunterricht zur Anwendung, sondern auch verstärkt in den anderen
Unterrichtsfächern. Eine anforderungsgerechte Ausstattung der Schulen und Horte mit IT-
Systemen setzt eine umfassende und leistungsfähige digitale Infrastruktur der Gebäude
voraus. Diese besteht aus:

 passiver LAN-Netzwerkstruktur (passive Komponenten wie: Datendosen,
Datenkabel, Patchfelder, Datenverteilerschränke),
 aktiver Dateninfrastruktur mit WLAN-System (aktive Komponenten wie: Switche,
Router, Firewall, WLAN-Access-Points).

Für folgende Bereiche ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur notwendig:
 Schulnetzwerk (pädagogisches Netz Schüler/-innen/Lehrer/-innen) – LAN/WLAN,
 Verwaltungsnetzwerk mit Schulleitung, Fachleiter/-innen, Oberstufenberater/-innen,
Lehrerzimmer, Schul-Informations-Terminal, Hortleitung, Kita-Leitung, Erzieher/-
innen – LAN,
 Netz für Nutzer z. B. Hausmeister, Schulsozialarbeiter/-innen – LAN/WLAN,
 Gästenetz – WLAN,
 Netz der Gebäudeleittechnik wie Heizung, Lüftung, Klima,
Schließsysteme – LAN,
 Telekommunikationsnetz VoIP – LAN,
 Breitband-Internetzugang – LAN,

Die digitale Infrastruktur einer Schule ist ein grundlegender Bestandteil der
Medienausstattung. Da alle digitalen Endgeräte (Computer, Notebooks, Tablets,
interaktive Displays, Drucker) untereinander und mit dem zentralen Schulserver sowie
dem Internet verbunden sein müssen, ist der umfangreiche Ausbau des schulischen LAN-
und WLAN-Netzwerkes von großer und grundlegender Bedeutung. Nur in einem komplett
vernetzten Schulgebäude ist die stationäre und mobile Nutzung von Endgeräten möglich.
Die Installation einer WLAN-Umgebung ersetzt dabei nicht eine möglichst
flächendeckende kabelbasierte Infrastruktur. Vielmehr sind ausreichende WLAN-
Anschlusspunkte im Kabelnetz an strategischen Stellen Voraussetzung für die spätere
10/19
Installation einer WLAN-Umgebung. Bei den Planungen der passiven Netzwerk- und
aktiven Dateninfrastruktur an Schulen ist auch der Anschluss an das stadtweite,
öffentliche WLAN (Outdoor Access-Points) zu berücksichtigen. Schulen stellen für diese
Infrastruktur der digitalen Stadt wichtige Standorte im gesamten Stadtgebiet dar. Ein
entsprechendes Konzept des Referates Digitale Stadt ist derzeit in Erarbeitung. Die
Umsetzung einer leistungsfähigen Netzwerkkonzeption ausschließlich über WLAN ist
nicht möglich. Das folgende Schema der digitalen Infrastruktur einer Schule verdeutlicht
diesen Zusammenhang.

Abbildung 1: Schema der digitalen Infrastruktur einer Schule – kompletter Ausbau des Gebäudes

2.2.1 Passive LAN-Netzwerkinfrastruktur

Der Stand der passiven Netzwerkinfrastruktur an den Leipziger Schulen ist derzeit sehr
verschieden. Je nach baulichem Zustand kann der Umfang der
datennetzwerktechnischen Erschließung des Schulgebäudes als komplett, ausreichend
oder unzureichend bewertet werden. In der folgenden Übersicht wird der IST-Stand der
Datenvernetzung aller Schulen nach Schularten und Ausstattungsgrad der LAN-
Gebäudevernetzung dargestellt.

LAN Gebäudever-
netzung
komplett
vernetzt
teilweise
vernetzt
nur
Info-Kabinette
vernetzt
Schulverwaltung
vernetzt
11/19
GS 25 9 40 74
OS / GMS 13 21 0 34
GY / 2. BW 17 10 0 27
BSZ
mit Nebenstellen 12 4 0 15
FS
mit Nebenstellen 8 12 0 20
Gesamt 75 56 40 171
Tabelle 2: Stand der LAN-Gebäudevernetzung der Schulen – Stand: 10/2019
Die bis zum Jahr 2019 erfolgten Schulneubauten, komplex sanierten Gebäude und bis
2024 geplanten Schulneubauten sind bzw. werden vollständig datentechnisch
erschlossen (insgesamt 75 Schulen, siehe Tabelle 2). Alle Unterrichtsräume,
Fachkabinette, Vorbereitungszimmer, Lehrerzimmer und Mehrzweckräume dieser 75
Schulgebäude sind bzw. werden, wie in den Schulhausbaustandards festgelegt, mit
mindestens 5 Datenports (davon einem Datenport für einen WLAN-Access-Point)
versehen (siehe Anlage 1). Damit ist der Einsatz interaktiver Tafelsysteme bzw. von
Notebook-Beamer-Kombinationen möglich. Die Computerkabinette sind mit mindestens
20 Datenports ausgestattet. Diese LAN-Vernetzung bildet auch die Voraussetzung für den
Einsatz einer leistungsfähigen WLAN-Struktur. Bei den 55 teilweise vernetzten
Schulgebäuden sind alle Computerkabinette, wenige Fachkabinette und vereinzelt
allgemeine Unterrichtsräume und Unterrichtsvorbereitungsräume
datennetzwerktechnisch erschlossen. In den 40 Grundschulen ist nur ein
Computerkabinett vernetzt. In den Klassenzimmern ist weder ein Zugang zum
Schulnetzwerk noch zum Internet möglich. In diesen Räumen kommen derzeit keine
vernetzten Computer zum Einsatz.
An 96 schulischen Einrichtungen muss die LAN-Infrastruktur dringend ausgebaut werden.
An Schulen, an denen bis 2025 komplexe Sanierungsmaßnahmen erfolgen, wird der
Ausbau der passiven Dateninfrastruktur durch das Amt für Gebäudemanagement
koordiniert (in der Anlage 3 und 4 unter „Ausbau passiver LAN-Struktur“ in gelb und braun
gekennzeichnete Zeilen). Dabei werden in Abhängigkeit der aktuellen Bauplanungsphase
Fördermittel der „RL Digitale Schulen“ in Anspruch genommen. Für alle aktuell laufenden
Baumaßnahmen werden auf Grund der fortgeschrittenen Planungsphase keine
Fördermittel in Anspruch genommen. Dies betrifft die gelb markierten Schulen wie in
Anlage 3 ersichtlich.
Alle Maßnahmen in Verbindung mit der Schaffung einer passiven und aktiven
Dateninfrastruktur an Bestandsschulen, an denen keine Baumaßnahmen geplant sind,
werden durch die Lecos GmbH in Abstimmung mit dem Amt für Jugend, Familie und
Bildung übernommen. Die Maßnahmenkonkrete Untersetzung erfolgt über Anlage 3. Die
Gesamtkosten der von der Lecos zu realisierenden Maßnahmen in nachfolgender Tabelle
abgebildet:

12/19

Tabelle 3: Gesamtkosten getrennt nach AGM und Lecos zu realisierende Maßnahmen (gem. Anlage 3 entspricht Zeile 1
den „weiß“ markierten und Zeile 2 den „dunkelgrün“ markierten Vorhaben)

Dabei wird die maximale Höhe der Fördermittel für den Ausbau der Infrastruktur in
Anspruch genommen.
Die Tabellen in den Anlagen 3 und 4 stellen schulkonkret den notwendigen Ausbau der
passiven LAN-Infrastruktur für die folgenden Jahre gemäß den in Anlage 1 dargelegten
Standards dar. Dabei werden die zu installierenden Datenports je Schulart dargestellt und
mit einem Kostenansatz je Datenport von 510 € multipliziert. Der Wert von 510 € je
Datenport ist ein Mittelwert zur Kostenschätzung und beinhaltet Materialkosten,
Installationskosten und Bauleistungen für die LAN-Vernetzung in Schulgebäuden.
Ingenieurbüros für Elektroplanung arbeiten aktuell mit einem Kostenansatz in dieser
Größenordnung. Weiterhin sind die für den Bau notwendigen Planungsposten nach HOAI
in einer Schätzung mit aufgeführt.

Schulart Anzahl der Baumaßnahmen Kostenschätzung
GS 49 3.785.400 €
OS / GMS 21 2.302.800 €
GY / 2. BW 10 1.080.800 €
BSZ 4 400.200 €
FS 12 960.800 €
Gesamt 96 8.530.000 €
Tabelle 4: Kostenschätzung zur Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur für die Jahre 2019 - 2024
Für die notwendige Erweiterung der LAN-Struktur an Schulen können Kosten in Höhe von
ca. 8.530.000 € (Baukosten) und 960.000 € (Baunebenkosten) geschätzt werden. Die
finanziellen Mittel können mit bis zu 8.535.900 € zum Großteil durch Fördermittel der „RL
Digitale Schulen“ gedeckt werden. Der geschätzte Anteil von ca. 960.000 €, der sich aus
Baunebenkosten wie der Klimatisierung der Technikräume, einer Versorgung der Räume
mit ausreichend Stromanschlüssen, d. h. notwendige Elektroinstallationen zur Versorgung
der Datentechnik sowie durch entstehende Reinigungsleistungen aufgrund der
Baumaßnahmen und zusätzliche Betreuungsleistungen durch Hausmeister bzw.
Schließdienste über Dienstleister ergeben kann, ist nicht förderfähig. Eine vollständige
13/19
Übersicht aller Schulen und deren notwendiger LAN-Vernetzung befindet sich in der
Anlage 3 und 4.
2.2.2 Aktive Dateninfrastruktur mit WLAN-System

Für den Betrieb von digitalen Endgeräten und deren Vernetzung untereinander ist neben
der passiven Datentechnik die aktive Datentechnik notwendig. Dazu gehören folgende
Komponenten:

 Firewall - zentrales Sicherheitssystem u.a. mit Internetfilter für den Kinder- und
Jugendschutz,
 Router,
 Routing-Switche,
 WLAN Access-Points.

Derzeit verfügen 19 Schulen über eine WLAN-Vollabdeckung und 35 Schulen über ein
partiell ausgebautes WLAN-System. D. h. es besteht bei ca. 2/3 der Schulen
Handlungsbedarf. Im Verwaltungsnetzwerk der Schulen steht eine WLAN-
Netzwerkstruktur aus Gründen der Datensicherheit bislang nicht zur Verfügung.

WLAN Abdeckung voll  partiell
GS 5 5
OS / GMS  3 19
GY / 2. BW 9 1
BSZ 1 4
FS 1 6
Gesamt 19 35
Tabelle 5: IST-Stand der WLAN-Systeme der Schulen – Stand: 10/2019
Um den zukünftig stark steigenden Anforderungen der Schulen zum Einsatz mobiler
Endgeräte (Notebooks und Tablets) gerecht zu werden, ist der weitere Ausbau einer
leistungsfähigen WLAN-Infrastruktur auch unter Berücksichtigung der Vorbereitung zur
zukünftigen Anbindung an ein stadtweites öffentliches WLAN (durch Outdoor Access-
Points) notwendig. Der Ausbau der WLAN-Infrastruktur an Grundschulen soll
perspektivisch und skalierbar erfolgen.

Bei Schulneubauten und Komplexsanierungen wird schon heute zusätzlich zur LAN-
Infrastruktur eine leistungsfähige und skalierbare WLAN-Struktur geplant und umgesetzt.
Wichtig ist es, bei Erweiterungsarbeiten der Netzwerk-Infrastruktur im Rahmen von
Sanierungen mindestens die Voraussetzungen für den späteren Einsatz von WLAN-
Komponenten vorzubereiten. Jeder Unterrichtsraum sollte zusätzlich über einen
Datenport, idealerweise im Bereich der Raumdecke, zur möglichen Installation eines
WLAN-Access-Points, verfügen.

Messungen haben ergeben, dass der optimale Standort der WLAN-Access-Points in den
Unterrichträumen ist. Werden diese in den Fluren installiert, ist in Abhängigkeit von der
Beschaffenheit des Mauerwerkes die WLAN-Signaldämpfung zu den angrenzenden
Unterrichträumen zu groß. Eine ausreichende WLAN-Verfügbarkeit kann somit nicht
garantiert werden. Erfolgt die Installation von WLAN-Access-Points hingegen in den
Unterrichtsräumen, kann aufgrund der geringeren Wandstärken zwischen den Räumen
14/19
der benachbarte Unterrichtsraum mit ausgeleuchtet werden. Somit kann ein WLAN-
Access-Point beide Unterrichtsräume versorgen. Eine objektkonkrete Planung der
Standorte der Access-Points ist notwendig, um die nutzbare Ausleuchtung der
Unterrichtsräume zu ermitteln. In welchen Unterrichtsräumen WLAN zur Verfügung
stehen soll, ist vom schulischen Medienentwicklungsplan und somit vom geplanten
Einsatz mobiler Endgeräte abhängig. Eine Skalierbarkeit der WLAN-Infrastruktur ist somit
wichtig. Das heißt, die möglichen Standorte für WLAN-Access-Points müssen in der LAN-
Infrastruktur entsprechend vorgerüstet sein bzw. werden (Datenport im Deckenbereich),
es kann in einem Schulgebäude mit wenigen WLAN-Zellen eine WLAN-Infrastruktur
aufgebaut werden und später mit zunehmender Nutzung von mobilen Endgeräten weiter
ausgebaut werden.

Schulart Anzahl Kostenschätzung
GS 66   1.031.300 €
OS / GMS 29   552.900 €
GY / 2. BW 17 414.400 €
BSZ 13 316.900 €
FS 15 234.200 €
Gesamt 140 2.549.700 €
Tabelle 6: Kostenschätzung aktive Datentechnik mit WLAN-Ausbau 2019 - 2024

Für die aktive Datentechnik mit WLAN-Ausbau wird ein einmaliges Gesamtbudget von ca.
2.549.700 € im Zeitraum 2019 - 2024 unter der Annahme der bisher angefallenen Kosten
bei im Haushaltsjahr 2018 erfolgtem WLAN-Ausbau geschätzt. Mit der Planung und
Umsetzung soll die Lecos GmbH beauftragt werden. Ein Anteil von Kosten für den Betrieb,
Wartung, IT-Support der aktiven Datentechnik durch die Lecos nicht förderfähig.
Entsprechend der Gesamtdarstellung der Kosten in Anlage 5 wurde unter Annahme der
stufenweisen Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2024 eine Kostenbetrachtung
einkalkuliert. Nach einer vollständigen Umsetzung in allen Schulen ist eine maximale
Aufwendung in Höhe von 259.700 € pro Jahr notwendig. Die Verträge zur Wartung und
Betrieb mit der Lecos GmbH sind einer Mindestlaufzeit von 60 Monaten unterlegt. Eine
Übersicht aller Schulen und deren geplante Ausstattung mit aktiver Dateninfrastruktur
sowie notwendiger Erweiterungen befinden sich in der Anlage 3 und 4.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Eine Antragstellung ist durch die Schulträger in Form eines Sammelantrages bis
30.06.2020 erforderlich. Die Bewilligungsbehörde hat über den Antrag unverzüglich,
spätestens aber sechs Monate nach Eingang zu entscheiden. Der förderungsunschädliche
vorzeitige Maßnahmebeginn gilt gemäß „RL Digitale Schule“ bereits ab dem 17.05.2019.
Die Förderung wird gewährt für Maßnahmen, die bis 31.12.2024 umgesetzt und bis zum
31.12.2024 abgerechnet sind.

Zur konkreten Planung des Ausbaus der passiven Dateninfrastruktur an Schulen, an
denen bis 2025 keine komplexen Sanierungsmaßnahmen geplant sind, werden vor-Ort-
Begehungen stattfinden. Eine Berücksichtigung der Typenbauten ist vorzusehen. Unter
Beteiligung der Lecos GmbH, einem durch sie beauftragten Planungsbüro, dem
zuständigen Werterhalter (AGM) der Schule, der Schulleitung und dem MPZ Leipzig
15/19
erfolgen erste Vorplanung. Dabei wird eine Aufgabenstellung zur Erweiterung der
Dateninfrastruktur und die eventuell notwendige Erweiterung der Elektroinstallation
erarbeitet. Im Ergebnis der ersten Begehung soll entschieden werden, ob konkrete
Planungsleistungen beauftragt werden sollen, oder ob es bei absehbaren umfangreichen
Erweiterungsarbeiten an der Elektroinstallation (komplexe Baumaßnahmen) der Schule zu
einer Zurückstellung der LAN-Erweiterungsbaumaßnahmen kommt. Bei komplexen
Baumaßnahmen kann eine direkte Umsetzung durch die Lecos GmbH nicht erfolgen. In
Zusammenarbeit des Amtes für Jugend Familie und Bildung und dem Amt für
Gebäudemanagement ist eine weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Somit soll eine
zügige Umsetzung und Priorisierung der Objekte im Ergebnis der Anlaufberatungen
erfolgen.

Im Rahmen der Begehungen der einzelnen Schulobjekte werden die Baunebenleistungen
objektkonkret durch den Planer erfasst und benannt. Die Kosten können erst nach den
Begehungen und Planungsleistungen benannt werden und finden somit keine konkrete
Berücksichtigung in der Vorlage. Die benannten Baunebenleistungen in der Vorlage sind
nur grobe Schätzkosten.
Mögliche Auswirkungen auf die Brandschutzkonzepte der Schulen sind durch den
beauftragten Elektroplaner zu prüfen und bei den Baumaßnahmen zu berücksichtigen.

Die Planung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (passive und aktive Datentechnik) ist
aus der Anlage 4 ersichtlich. Eine Abstimmung zu geplanten Sanierungen und
Baumaßnahmen erfolgte aktuell mit den beteiligten Abteilungen und Ämtern des AfJFB
und AGM.
An allen Objekten, welche mit der Priorität 0 (grün markiert) gekennzeichnet sind, ist kein
Ausbau der passiven und aktiven Dateninfrastruktur notwendig.
Die Umsetzung je Schule findet unter Berücksichtigung der technisch notwendigen
Reihenfolge statt:
1. Ausbau passive Datenvernetzung durch das AGM mit den geplanten
Baumaßnahmen oder der Lecos GmbH
2. Einbau aktiver Datentechnik
3. Lieferung, Konfiguration interaktiver Tafelsysteme oder Beamersysteme, Tablets

Ist z. B. der Ausbau der passiven Dateninfrastruktur erfolgt, kann sofort mit der Installation
der aktiven Datensysteme begonnen werden. Erst nach Fertigstellung der aktiven und
passiven Datentechnik kann eine Ausstattung mit digitalen Endgeräten erfolgen. Sind
einige Unterrichtsräume oder Fachunterrichtsräume in Schulen bereits mit LAN-
Verbindungen oder WLAN-Lösungen erschlossen, kann eine vorzeitige Teilausstattung mit
Endgeräten erfolgen.

Die Stadtverwaltung bekennt sich zu einem dezernatsübergreifenden Engagement bei der
Umsetzung der „RL Digitale Schulen“. Für die Umsetzung des Vorhabens werden
Teilverantwortliche der involvierten Dezernate und deren Ämtern sowie der Lecos GmbH
benannt. Für den Umsetzungszeitraum wird eine Projektgruppe unter Leitung des Amtes
für Jugend, Familie und Bildung etabliert. Mitglieder sind die Teilverantwortlichen der
vorgenannten Dezernate/Ämter und der Lecos GmbH.

Durch das Amt für Jugend und Bildung wird nach Bestätigung der Vorlage durch die DB
OBM die vorläufige Projektplanung mit einem zeitlichen Ablauf des Gesamtvorhabens, der
Aufgabenverteilung der beteiligten Dezernate, den Steuerungsstrukturen und dem
16/19
Arbeitsmodus als Teil der Zeit- und Aufgabenplanung gemäß Vereinbarungen der
Projektgruppe zur Umsetzung des OBM-Programms 2023 vom 07.10.2019
weiterentwickelt.

Zum Umsetzungsstand wird regelmäßig im „Steuerungsgremium Digitalisierung und
Veränderungsmanagement der Verwaltung“ berichtet.

4. Finanzielle Auswirkungen und Risiken

Wie eingangs bereits beschrieben, wurden der Stadt Leipzig im Rahmen der Umsetzung
der „RL Digitale Schulen“ rund 27,5 Millionen € Fördermittel avisiert. Es werden
schulartunabhängige und schulartabhängige Festbeträge entsprechend der oben
aufgeführten Erläuterungen (Punkt 2.1) gefördert.

Für die Erweiterung der passiven Dateninfrastruktur werden von 2019 bis 2024,
lt. Kostenaufstellung aus der Anlage 2, voraussichtliche Kosten in Höhe von 8.530.000 €
anfallen (siehe auch 2.2.1., Tabelle 3). Diese Kosten können nach derzeitigem
Informationsstand vollständig aus Fördermitteln kompensiert werden. Es verbleibt ein
voraussichtlich aufzubringender Eigenanteil für die Baunebenkosten in Höhe von
ca. 960.000 €. Die Kostendeckung kann gemäß der Mittelfristplanung 2019 ff. innerhalb
des Finanzhaushaltes aus den Investitionsprojekten 7.0001850-7.0001854 der LAN-
Vernetzung von Schulen erfolgen. In der fünfjährigen Mittelfristplanung 2019 ff. wurden
dazu 2,2 Millionen Euro in den benannten Investitionsprojekten kalkuliert (siehe
nachfolgende Tabelle).

Tabelle 7: Einzeluntersetzung der Haushaltsansätze für LAN-Vernetzung lt. Mittelfristplanung 2019ff

In den o.g. Investitionsprojekten der LAN-Vernetzung von Schulen stehen in 2019 sowie
2020 insgesamt 300.000 als Eigenanteil zur Verfügung. Mit der kommenden
Mittelfristplanung 2021 ff. wird durch die Verwaltung sichergestellt, dass innerhalb des
Zuschussbudgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung 660.000 € für die
Projektumsetzung „Digitale Schulen“ veranschlagt werden.

Für den Ausbau der aktiven Dateninfrastruktur werden gegenwärtig im Zeitraum 2020
bis 2024, lt. Anlage 2, Kosten in Höhe von 2.549.700 € geschätzt. Diese können über die
fördermittelfinanzierten Festbeträge vollständig kompensiert werden. Für den Betrieb,
die Wartung beziehungsweise dem IT-Support müssen innerhalb der nächsten fünf
Jahre (bei 60 Monaten Vertragslaufzeit mit dem IT-Dienstleister) mögliche Kosten in Höhe
von insgesamt 774.700 € (2020-2024) als nicht förderfähige eigenmittelfinanzierte
Kosten aufgewendet werden. Gegenwärtig anfallende Betriebs- und Wartungskosten von
bereits installierter Datentechnik werden aus dem laufenden Ergebnishaushalt des Amtes
für Jugend, Familie und Bildung innerhalb des Sachkontos 4431 0100 Telefon und Internet
beglichen. Unter Annahme der stufenweisen monatlichen Umsetzung von aktiver
Datentechnik von 33 Objekten, wird mit einem Kostenpunkt von 45.000 € im Haushalt
2020 gerechnet. Die Annahmen der weiteren Jahre können der Anlage 5 entnommen
werden.

Die passive als auch aktive Dateninfrastruktur ist im Anlagevermögen der Stadt Leipzig
abzubilden. Die Auszahlungen werden entsprechend im Finanzhaushalt abgebildet. Bei
17/19
Maßnahmen, welche über die Lecos GmbH umgesetzt werden, erfolgt die Abbildung über
die entsprechend in Tabelle 7 benannten Investitionsprojekten der Vernetzung, bei
anstehenden baulichen Maßnahmen wie unter Punkt 2.2.1 beschrieben, über die
jeweiligen Bauinvestitionsprojekte.

Für die infrastrukturellen Baumaßnahmen (passive und aktive Dateninfrastrukur)
werden insgesamt 11.079.700 € Fördermittel und 1.734.700 € Eigenmittel (960.000 €
Baunebenkosten 774.700 € für Betrieb aktive Datentechnik geplant. Die verbleibenden
Fördermittel in Höhe von 16.428.075 € werden gemäß Richtlinie für die Ausstattung von
Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig mit digitalen Endgeräten (interaktive Displays,
digitale Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte) verwendet und in Teil B als Vorlage erläutert.

Insgesamt handelt es sich bei den dargelegten finanziellen Auswirkungen um eine
vorläufige Planung. Bis zur Antragstellung zum 30.06.2020 können sich Änderungen in
Folge der dann vorliegenden und gemäß Richtlinie zwingend zu berücksichtigenden
schulischen Bedarfe/Medienbildungskonzepte und ggf. geänderten marktüblichen Preisen
ergeben. Darüber wird in Form von Statusberichten durch das Fachamt informiert.

Risiken
Bei der bundesweiten Umsetzung des DigitalPaktes mit rund 5,5 Mrd. € ist eine steigende
Nachfrage in bestimmten Branchen und damit an die Verfügbarkeit von Leistungen zu
erwarten.

Aufgrund der aktuellen Baukostensteigerungen nicht nur im Bereich des Schulhausbaus
ist der Durchschnittswert der „Pro-Datenport-Kosten“ ebenfalls angestiegen. Wurde
während der Haushaltsplanung 2019/2020 noch mit Baukosten von 350 € pro Datenport
gerechnet, zeigen aktuelle Umsetzungen in Komplexsanierungen beziehungsweise
Bestandsgebäuden zur passiven Infrastruktur eine deutliche Preissteigerung.
Gegenwärtig wird in dieser Vorlage mit einem Wert von 510 € pro Datenport gerechnet.
Die Baukosten pro Datenport sind damit pro Port um 160 € angestiegen und die Tendenz
ist weiter steigend.

Die Baukostensteigerung wird begründet mit einer rasanten Baupreisentwicklung mit
Kostensteigerungen zwischen 30-40% beim Einkauf von Bauleistungen. Ein besonderer
Anstieg ist bei den Haustechnik-Gewerken und im Gewerk Rohbau zu verzeichnen. Dabei
werden die Baupreissteigerungen hauptsächlich durch gestiegene Rohstoffpreise, etwa
für Stahl und Mineralölerzeugnisse, eine Steigung aller Baumaterialeinkaufspreise
aufgrund der ausgeweiteten Mautgebühren sowie hohe Personalkosten beeinflusst. Ein
weiterer Grund ist die steigende Nachfrage nach Bauleistungen aller Art und damit eine
gute Auftragslage der Baubetriebe. Dies führt zur Verknappung der Baukapazitäten und
somit zu den objektiv vorhandenen Preissteigerungen bei der Errichtung einer passiven
Dateninfrastruktur.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass insbesondere die Umsetzungen in den
Bestandsobjekten auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten (evtl. auch an
Wochenenden) erfolgen muss. Auch diese Tatsache kann zu Kostensteigerungen durch
erforderliche Zuschläge führen.

18/19
Die Umsetzung des Projektes im durch die „RL Digitale Schulen“ vorgegebenen Rahmen
wird zudem auch zeitlich eine Herausforderung sein.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 waren im Frühjahr/Sommer 2018 noch
keine Details der Umsetzung des Digitalpaktes Schule und zur „RL Digitale Schulen“
bekannt.

Für die Umsetzung der „RL Digitale Schule“ sind Personalkapazitäten im Umfang von
insgesamt 3,5 VzÄ erforderlich. Davon entfallen 2,0 VzÄ auf die Abteilung Infrastruktur mit
je 1,0 VzÄ für die SG Bau Schulen sowie Beschaffung und Betrieb, 1,0 VzÄ auf die
Abteilung Haushalt und Controlling sowie 0,5 VzÄ auf die Abt. Bildung, SG Technisch-
organisatorische Schulträgeraufgaben.

Es sind damit ab 01.01.2020 insgesamt 2,5 VzÄ zusätzlich befristet bis zum
31.12.2023/2024 einzurichten, eine Personalstelle wird aus freien Stellenanteilen des
Amtes für Jugend, Familie und Bildung bereitgestellt.

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

Es stehen Fördermittel in Höhe von ca. 27,5 Millionen € zum Abruf durch die Stadt Leipzig
zur Verfügung.
Die Lecos GmbH soll den Gesamtumfang der Arbeiten der Erweiterung aller Schulen mit
passiver und aktiver Datentechnik unterstützen. Dabei handelt es sich um ein
Auftragsvolumen von ca. 11 Mio. €, welche zum überwiegenden Teil durch Fördermittel
finanziert werden. Die Übernahme der hier skizzierten Aufgaben sind bisher kein
Gegenstand des Betriebsleistungsvertrages und können aufgrund des erheblichen
Umfangs nicht aus dem laufenden Personalbestand der Lecos GmbH erfolgen ohne das
gravierende Auswirkungen auf bereits vertragliche fixierte Aufgaben zu erwarten sind. Die
Lecos GmbH hat sich grundsätzlich bereit erklärt diese zusätzlichen Aufgaben zu
übernehmen und das erforderliche Personal zeitnah aufzubauen. Dies umfasst nach
jetziger Planung 4 zusätzliche Stellen bei der Lecos GmbH sowie weitere 6 Stellen die
über externe Dienstleister temporär besetzt werden. Zur Absicherung der erforderlichen
Investitionen ist eine vertragliche Grundlage erforderlich. Mit Beschlussfassung wird durch
das Hauptamt IT-Koordination ein Vertrag mit der Lecos GmbH geschlossen. Für die
inhaltliche Ausarbeitung des Vertrags steht das Amt für Jugend, Familie und Bildung
beratend zur Seite.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Als Folge einer Ablehnung können die Fördermittel in Höhe von 27,5 Mio. € nicht
abgerufen und das im Arbeitsprogramm 2023 des Oberbürgermeisters enthaltene Projekt
„Schule digital“ nicht umgesetzt werden. Die Nutzung von digitalen Endgeräten im
Rahmen der Medienbildung kann ohne Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen
19/19
nicht erfolgen und bildet somit eine Herausforderung, damit Kinder für das moderne Leben
vorbereitet werden und Leipzig im Wettbewerb besteht. Ohne zusätzliche personelle
Ressourcen ist zu erwarten, dass originäre Aufgaben in den am Umsetzungsprozess
beteiligten Organisationseinheiten nicht erledigt werden können. Mit dem vorhandenen
Personal kann im Hinblick auf die im Dezember 2019 beginnende
Doppelhaushaltsplanung sowie Mittelfristplanung 2021 ff. und die parallele Beantragung
und Umsetzung der Fördermittel nicht umgesetzt werden.

Anlagen:

Anlage 1: Standards der passiven und aktiven digitalen Infrastruktur und Ausstattung der Schulen
Anlage 2: Bedarfs-Kostenschätzung, Förderung und nicht förderfähige Anteile
Anlage 3: Fördermittelberechnung (Nur Bildschirmansicht - bitte vergrößern)

Anlage 4: Planung der Reihenfolge der Umsetzung passive- und aktive Datentechnik je Schule

Anlage 5: Übersicht Kosten Teil A und B

Anlage 1 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Standard der digitalen Dateninfrastruktur der Schulen
passive Datenvernetzung der Schulhausgebäude
schulartunabhängig
Standardgrößen
Kostenschätzung je Datenport
(Material, Baumaßnahme,
passive Komponenten)
510 €
Planungskosten
HOAI in % 20%
päd. genutzer Arbeitsraum Anzahl Datenports Baukosten HOAI Summe je Raum
Datennetz je Unterrichtsraum 5 2.550 €                       510 €                          3.060 €
Datennetz je Lehrerarbeitsraum 4 2.040 €                       408 €                          2.448 €
Weitere Standarts zur LAN-Vernetzung sind in den Vorgaben zu baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig mit dem Stand 01/2018 enthalten
aktive Datentechnik mit flächendeckender WLAN-Infrastruktur
schulartbezogen
Standardgrößen
WLAN Access-Point 300 €
Managementlizenz WLAN 250 €
Firewall 1.300 €
Ethernet Routing Switch, 48 Port 1.250 €
Patchkabel Cu + LWL pauschal 1.200 €
Planungskosten +
Systemkonfiguration
HOAI in %
25%
WLAN-Access-Point Managementlizenz Firewall Routing Switch Patchkabel pauschal
Grundschule 20 1 1 3 1 12.500 €                     3.125 €
Oberschule 25 1 1 4 1 15.250 €                     3.813 €
Gymnasium / 2. BW 35 1 1 5 1 19.500 €                     4.875 €
Förderschule 20 1 1 3 1 12.500 €                     3.125 €
Beruflisches Schulzentum 35 1 1 5 1 19.500 €                     4.875 €
 Anzahl Systemkomponentenje Schulart Kostenschätzung Planung
Konfiguration
1
Anlage 2 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand 12/2019
Zusammenfassung Bedarfs-Kostenschätzung, Förderung und nicht förderfähige Anteile
LAN-Vernetzung passive Datenvernetzung
Kosten
Eigenanteil
Planungskosten
HOAI Netzwerk
Erschließung
Nebengebäude
(LWL-Erd-Luftkabel)
Baukosten
(Matreial,
Baukosten)
Kostenschätzung
pro Datenport
Summe Baukosten,
Erschl. NG, Planung
Erschließung
Nebengebäude
(LWL-Erd-Luftkabel)
Baukosten+Planung
Herstellung passiven
Netzzugang je pädagogisch
genutzten Raum
Baukosten+Planung
Summe Förderung
Baukosten, Erschl. NG,
Planung
Baunebenkosten
(Klimatisierung-
Technikräume inkl.
Stromanschluss)
Grundschulen 49 630.900 €                     120.000 €                 3.034.500 €            3.785.400 €                  130.000 €                       3.595.950 €                         3.725.950 €                      490.000 €
Oberschulen/
Gemeinschaftsschule 21 377.138 €                    40.000 €                   1.885.690 €            2.302.800 €                  40.000 €                         2.308.850 €                         2.348.850 €                      210.000 €
Gymnasien / 2. BW 10 178.460 €                     10.000 €                   892.300 €               1.080.800 €                  10.000 €                         1.171.200 €                         1.181.200 €                      100.000 €
Förderschulen 12 159.304 €                     5.000 €                     796.520 €               960.800 €                     5.000 €                           887.550 €                            892.550 €                         120.000 €
Berufsschulen 4 66.708 €                       -  €                          333.540 €               400.200 €                     -  €                              387.350 €                            387.350 €                         40.000 €
Summe: 96 1.412.510 €                  175.000 €                 6.942.550 €            8.530.000 €                  185.000 €                       8.350.900 €                         8.535.900 €                      960.000 €
Aktive Datentechnik Switche, Firewall, WLAN-Access-Points
Kosten
Eigenanteil
Planungskosten HOAIHardware Kosten
inkl WLAN-AP Kostenschätzung
Betrieb und Wartung für
insgesamt 5 Jahre
2020 - 2024
Grundschulen 66 206.300 €                     825.000 €                 1.031.300 €            365.216 €
Oberschulen/
Gemeinschaftsschule 29 110.600 €                    442.300 €                 552.900 €               160.474 €
Gymnasien / 2. BW 17 82.900 €                       331.500 €                 414.400 €               94.071 €
Förderschulen 15 46.800 €                       187.400 €                 234.200 €               83.004 €
Berufsschulen 13 63.400 €                       253.500 €                 316.900 €               71.936 €
Summe: 140 510.000 €                     2.039.700 €              2.549.700 €            774.700 €
FörderungBedarf Kostenschätzung förderfähig
Schulart Baumaßnahmen
 Bedarf Kostenschätzung förderfähig
Schulart Baumaßnahmen
Einrichtungen
S.-Nr. Schule Art PLZ Straße
Grundschulen
10001 Pablo-Neruda-Schule
Grundschule
04103 Tarostraße
10003 Kurt-Masur-Schule 04275 Scharnhorststraße
10008 8. Schule 04279 Wincklerstraße
10009 9. Schule 04279 Gersterstraße
10010 Schule am Rabet 04315 Eisenbahnstraße
10013 August-Bebel-Schule 04315 Husemannstraße
10017 Astrid-Lindgren-Schule 04347 Volksgartenstraße
10021 Clara-Wieck-Schule 04347 Stöckelstraße
10024 24. Schule 04328 Döllingstraße
10025 Ernst-Pinkert-Schule 04318 Martinstraße
10030 Franz-Mehring-Schule 04299 Gletschersteinstraße
10031 31. Schule 04289 Franzosenallee
10033 33. Schule 04129 Anhalter Straße
10034 Carl-von-Linné-Schule 04129 Delitzscher Straße
10036 Erich Kästner-Schule (Neubau) 04155 Erfurter Straße
10037 Geschwister-Scholl-Schule 04155 Elsbethstraße
10039 39. Schule 04159 Gustav-Kühn-Straße
10040 Erich-Zeigner-Schule 04229 Erich-Zeigner-Allee
10041 Lessingschule 04109 Lessingstraße
10046 46. Schule 04179 Saalfelder Straße
10049 Schule am Auwald 04229 Rödelstraße
10050 Schule am Adler 04229 Antonienstraße
10054 Schule Connewitz 04277 Zwenkauer Straße
10060 60. Schule 04249 Seumestraße
10062 Schule Portitz 04349 Göbschelwitzer Weg
10066 66. Schule 04357 Rosenowstraße
10069 Wilhelm-Hauff-Schule 04159 Diderotstraße
10070 Adam-Friedrich-Oeser-Schule 04129 Geibelstraße
10073 Schule am Auensee 04159 Jungmannstraße
10074 74. Schule 04318 Friedrich-Dittes-Straße
10075 Hans-Kroch-Schule 04157 Jörgen-Schmidtchen-Weg
10076 Anna-Magdalena-Bach-Schule 04109 Manetstraße
10077 Fritz-Baumgarten-Schule 04317 Riebeckstraße
10078 78. Schule 04207 Binzer Straße
10080 Joachim-Ringelnatz-Schule 04209 Grünauer Allee
10085 85. Schule 04209 Stuttgarter Allee
10086 Friedrich-Fröbel-Schule 04209 Mannheimer Straße
10090 90. Schule 04205 Garskestraße
10091 91. Schule 04205 Uranusstraße
10100 100. Schule 04207 Miltitzer Allee
10105 Theodor-Körner-Schule 04329 Schlehenweg
10108 Brüder-Grimm-Schule 04329 Goldsternstraße
10112 Wilhelm-Wander-Schule 04315 Schulze-Delitzsch-Straße
10114 Karl-Liebknecht-Schule 04157 Heinrich-Mann-Straße
10118 Hans-Christian-Andersen-Schule 04318 Louis-Fürnberg-Straße
10119 Marienbrunner Schule 04277 An der Märchenwiese
10120 120. Schule 04249 Martin-Herrmann-Straße
10124 Heinrich-Mann-Schule 04289 Schwarzenbergweg
10125 Wilhelm-Busch-Schule 04317 Heinrichstraße
10146 Schule Wiederitzsch 04158 Zur Schule
Grundschule
10157 157. Schule 04179 Hans-Driesch-Straße
10172 Schule am Leutscher Holz 04179 Prießnitzstraße
10200 Schule am Floßplatz 04107 Hohe Straße
10201 Schule Seehausen 04356 Seehausener Allee
10202 Schule Böhlitz-Ehrenberg 04178 Heinrich-Heine-Straße
10203 Schule Gundorf 04178 Leipziger Straße
10204 Alfred-Kästner-Schule 04158 Gartenwinkel
10205 Schule Stahmeln 04159 Stahmelner Höhe
11205 Schule Stahmeln, Nebenstelle 04159 Windmühlenweg
10208 Schule Miltitz 04205 Großmiltitzer Straße
10209 Christoph-Arnold-Schule 04319 Gaswerksweg
10210 Schule Holzhausen 04288 Stötteritzer Landstraße
10211 Schule Liebertwolkwitz 04288 Am Angerteich
10212 Schule Mölkau 04316 Schulstraße
10213 Schule Rückmarsdorf 04178 An der Friedenseiche
10215 Schule 5 04105 Eitingonstr.
10216 Fanny-Hensel-Schule 04229 Weißenfelser Straße
11036 Erich-Kästner-Schule, NBST 04155 Erfurter Straße
12001 Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-Schule 04103 Dösener Weg
k.A. Schule am Addis-Abeba-Platz 04103 Jablonowskistraße (Brüderstraße)
k.A. Neue GS Lindenau 04177 Gießerstraße
k.A. GS Baumannstr. (GS Adler)- Neubau
k.A. Neubau 31. Schule Thierchstraße
10217 Schule in der Bernhard-Göring-Straße 04275 B.-Göring-Straße
Oberschulen
20005 Petrischule
Oberschule
04107 Paul-Gruner-Straße
20016 16. Schule 04315 Konradstraße
20020 20. Schule 04347 Bästleinstraße
20035 35. Schule 04157 Virchowstraße
21035 OS Diderotstraße 04129 Diderotstraße
20043 Sportoberschule Leipzig, Neubau 04105 Max-Planck-Straße
20050 Schule am Adler 04229 Antonienstraße
Grundschule
20051 Lene-Voigt-Schule 04279 Willi-Bredel-Straße
20054 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 04277 Arno-Nitzsche-Straße
20056 56. Schule 04249 Dieskaustraße
20062 Christian-Gottlob-Frege-Schule 04329 Lidicestraße
20068 68. Schule 04155 Breitenfelder Straße
20073 Paul-Robeson-Schule 04159 Jungmannstraße
20084 84. Schule 04209 Stuttgarter Allee
20094 94. Schule Standort Grünau (Sanierung) 04205 Miltitzer Weg
20094 94. Schule (Auslagerungsstandort) 04105 Max-Planck-Straße
20106 Schule Paunsdorf 04329 Zum Wäldchen
20123 Helmholtzschule 04177 Helmholtzstraße
20125 125. Schule 04317 Heinrichstraße
20127 Georg-Schumann-Schule 04103 Glockenstraße
20145 H.-Pestalozzi-Schule 04178 Pestalozzistraße
20146 Schule Wiederitzsch 04158 Zur Schule
20148 Geschwister-Scholl-Schule 04288 Am Angerteich
20149 Schule Mölkau 04316 Schulstraße
20150 Schule am Weißeplatz 04299 Ferdinand-Jost-Straße
20151 Schule Georg-Schwarz-Straße 04179 Georg-Schwarz-Straße
21020 20. Schule, AST (Interim f. Ihmelstr.) 04347 Löbauer Straße
k.A. Neue Oberschule Ihmelsstraße Ihmelsstraße
k.A. Reaktivierung Hainbuchenstraße Hainbuchenstr.
k.A. OS Höltystraße Höltystraße
k.A. OS Barnet-List-Platz Kregelstraße
12001
Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-Schule /
Umnutzung zur Oberschule G.-Schumann-OS 04103 Dösener Weg
20152 Schule Ratzelstraße 04307 Ratzelstraße
60144 Nachbarschaftsschule 04177 Gemeindeamtsstraße
Gymnasien
30004 Immanuel-Kant-Schule
Gymnasium
04275 Scharnhorststraße
30023 F.-A.-Brockhaus-Schule 04357 Kieler Straße
30028 Neue Nikolaischule 04299 Schönbachstraße
30039 Werner-Heisenberg-Schule 04159 Renftstraße
30045 Robert-Schumann-Schule 04177 Demmeringstraße
30052 Johannes-Kepler-Schule 04229 Dieskaustraße
Oberschule
30110 Gustav-Hertz-Schule 04329 Dachsstraße
30111 Leibnizschule 04105 Nordplatz
30113 Friedrich-Schiller-Schule 04155 Elsbethstraße
30130 Humboldt-Schule 04317 Möbiusstraße
30131 A.-Ph.-Reclam-Schule 04103 Tarostraße
30132 Thomasschule zu Leipzig 04109 Hillerstraße
30133 Max-Klinger-Schule 04205 Miltitzer Weg
30134 Wilhelm-Ostwald-Schule 04279 Willi-Bredel-Straße
30135 Gymnasium Engelsdorf 04319 Arthur-Winkler-Straße
31135 Gymnasium Engelsdorf, Nebenstelle 04319 Althener Straße
30136 L.-O.-Peters-Schule 04277 Bornaische Straße
30137 Goethe-Gymnasium 04347 Gorkistraße
30138 Gerda-Taro-Schule 04107 Telemannstraße
31045 R.-Schumann-Schule, AST (Interim Karl-Heine-GYM) 04177 Uhlandstraße
k.A. GYM Karl-Heine-Str. Karl-Heine-Str.
k.A. Neues Gymnasium Ihmelsstraße Ihmelsstraße
k.A. Mannheimer Straße Mannheimer Straße
k.A. Schraderhaus Täubchenweg
k.A. GYM Wiederitzsch
k.A. Prager Spitze
90001/2/
3 Leipzig-Kolleg und Abendschulen
Sch
ule
des
2.
BW
04103 Czermaks Garten
Förderschulen
40001 Schule Grünau, Haus 1
Förderzentren
04205 Miltitzer Weg
41001 Schule Grünau, AST 04205 Andromedaweg
40002 Fritz-Gietzelt-Schule 04229 Kantatenweg
40003 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule 04157 Hannoversche Straße
Gymnasium
40004 Adolph-Diesterweg-Schule 04318 Portitzer Straße
40005 Ernst-Zinna-Schule 04279 Wincklerstraße
40006 Martin-Schule 04205 Neptunweg
40007 Schule Rosenweg 04209 Rosenweg
40009 Lindenhofschule 04129 Delitzscher Straße
40010 Schule Thonberg 04317 Curiestraße
k.A.
Martinschule / geistig behinderter Zweig der  Schule
neu ab SJ 2019/2020(alte Schule Thonberg) 4317 Riebeckstraße
40011 Dr.-G.-Sacke-Schule 04289 Morawitzstraße
41011 Dr.-G.-Sacke-Schule, Nebenstelle 04103 Liebigstraße
40012 Albert-Schweitzer-Schule 04277 An der Märchenwiese
40013 Käthe-Kollwitz-Schule 04318 Karl-Vogel-Straße
40015 Wladimir-Filatow-Schule 04209 Am Kirschberg
40019 Schule Engelsdorf 04319 Riesaer Straße
70001 Kurt-Biedermann-Schule 04205 Garskestraße
71001 Kurt-Biedermann-Schule 04205 Garskestraße
40006 Martinschule, An der Kotsche An der Kotzsche
Berufsschulen
50001 BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung
Berufliche Schulzentren
04289 Crednerstraße
51001 BSZ 1, Wirtschaft und Verwaltung, Nebenstelle 04329 Dachsstraße
50003 Karl-Heine-Schule 04177 Merseburger Straße
51003 Karl-Heine-Schule, Außenstelle 04179 Pansastraße
52003 Karl-Heine-Schule, Außenstelle 04328 Geithainer Straße
50006 Arwed-Rossbach-Schule, Bautechnik 04205 Am kleinen Feld
50007 BSZ 7 Elektrotechnik 04129 An der Querbreite
51007 BSZ 7, Nebenstelle 04315 Neustädter Straße
52007 BSZ 7 Elektrotechnik, Außenstelle 04349 Tauchaer Straße
50008 Gutenbergschule 04103 Gutenbergplatz
50009 Ruth-Pfau-Schule 04207 Schönauer Straße
50010 Susanna-Eger-Schule 04129 An der Querbreite
50011 BSZ 11 Henriette-Goldschmidt-Schule 04103 Goldschmidtstraße
50012 BSZ 12 "Robert Blum" 04357 Rosenowstraße
51012 BSZ 12 "Robert Blum", + BSZ 11 Außenstelle 04315 Kohlgartenstraße
Förderzentren

Nr. Gebäude-Typ
schulisch
genutzte
Gebäude an
einem
Strandort
A
U
R

F
U
R
B
i
b
o
L
Z
V
B
A
u
l
a
Räume Hort
ohne Doppel-
nutzung
6 2 15 7 1 1 1 0 12
24 1 25 5 1 1 1 1 13
3/5 1 11 2 1 1 0 0 3
74 Ratio 74-720 Typ A 1 21 4 1 1 1 0 8
50 WBS 70-GL 2 15 5 1 2 1 1 4
2 1 14 5 1 1 1 1 12
16 Ratio 74-720 Typ A 3 14 4 1 2 2 0 9
45 2 18 4 1 1 0 1 12
25 3 19 2 1 1 3 1 6
7 2 12 2 1 1 1 1 2
9 Ratio 74-720 Typ B 1 16 5 1 3 4 1 3
21 1 10 2 1 1 1 0 2
1 1 28 2 1 2 1 1 7
110 1 10 1 1 1 0 1 2
9 1 24 5 1 3 4 1 7
Einrichtungen
Grundschulen
1 1 16 2 1 1 1 1 6
1 1 8 0 0 1 0 1
24 1 20 5 1 2 2 1 10
27 1 14 3 1 1 0 1 7
29 1 23 3 0 2 0 1 8
6 1 19 5 1 2 1 1 11
24 1 0 0 0 0 0 0
35 2 20 6 1 3 2 1 12
93 2 12 2 1 1 1 0 0
1 1 14 2 1 1 1 0 2
56 Ratio 74-720 Typ A 2 20 4 1 2 1 0 2
37 Ratio 74-720 Typ A 1 17 2 1 1 1 1 7
74 Ratio 74-720 Typ A 1 14 2 1 2 1 0 8
5 2 13 2 1 1 1 1 0
23 Ratio 74-720 Typ A 2 14 4 1 2 2 0 6
8 WBS 70-GL 1 25 4 1 1 1 1 8
8 WBS 70-GL 1 16 6 1 3 0 1 9
50 WBS 70-GL 1 13 2 1 1 1 0 7
14 Neubau 2020 1 18 3 0 1 1 0 4
35 Ratio 74-720 Typ A 1 11 4 1 1 1 1 5
3 Ratio 74-720 Typ A 1 16 3 0 1 2 1 6
128C 1 16 3 1 1 1 1 5
21 Ratio 74-720 Typ A 1 12 1 1 1 1 0 0
1 Ratio 74-720 Typ A 2 20 3 1 1 1 1 5
1 Ratio 74-720 Typ A 1 17 4 1 2 1 0 6
32 WBS 70-GL 1 11 5 1 1 1 1 9
23 WBS 70-GL 2 14 4 1 2 2 1 8
23 2 15 5 0 1 4 1 9
1 2 17 6 1 2 3 0 8
2 Plattenbau bis 1970 4 13 5 0 1 2 1 5
49 1 16 5 1 2 2 0 10
1 Plattenbau bis 1970 2 18 4 0 1 1 1 3
4 3 13 1 0 1 1 0 4
43/45 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0
41 1 13 3 0 1 0 1 4
19 Ratio 74-720 Typ A 2 19 6 1 3 2 0 6
45 1 14 5 1 2 1 1 7
17 2 5 3 0 1 0 0 4
64 1 13 1 0 1 1 0 2
210 2 7 1 0 1 0 0 0
30 2 14 2 1 1 1 0 0
1 1 9 0 1 1 0 0 0
4 2 7 2 0 0 0 0 0
4 1 8 2 1 2 0 0 0
1 3 21 3 1 2 1 0 5
21 3 11 3 1 2 1 0 6
2 2 13 1 1 2 1 0 8
6 Ratio 74-720 Typ A 1 12 2 1 1 0 0 0
4 3 11 1 1 2 1 0 0
5 1 13 2 0 1 1 0 9
13 1 8 3 1 1 1 0 4
14 Ratio 74-720 Typ A 1 16 2 0 1 0 0 6
27 Ratio 74-720 Typ A
1 1 22 4 1 1 1 1
6 1 22 4 1 1 1 1
1 22 4 1 1 2 1
1 22 4 1 1 4 1
107 Ratio 74-720 Typ B 2 12 4 1 1 4 1 8
1071 227 55 98 84 37
50 1 14 13 1 1 5 1
67/69 2 17 12 1 6 4 1
14 Ratio 74-720 Typ A 2 15 10 0 5 8 1
4/6 1 21 11 1 2 5 1
39 Ratio 74-720 Typ A 1 15 11 1 2 8 1
53/55 1 27 14 1 1 3 1
24 1 23 13 1 2 5 1 1
Oberschulen
11 Ratio 74-720 Typ A 1 14 12 1 1 4 1
7 2 32 12 1 5 4 1
213 1 15 13 1 3 5 1
12 Ratio 74-720 Typ A 2 19 12 1 4 5 0
19 2 22 13 1 2 5 1
5 Ratio 74-720 Typ B 2 28 7 1 2 4 0
5 1 20 12 0 2 0 0
3 Ratio 74-720 Typ A 1 15 12 1 2 4 0
1/3 1 8 2 1 1 0
4 WBS 70-GL 2 15 11 1 2 5 1
6 2 20 13 1 3 6 1
43/45 2 24 14 1 3 6 1 5
6 2 27 9 1 4 4 1
39/41 1 19 10 0 4 3 0
11 1 16 10 1 1 3 0
2 1 13 13 1 3 2 1
6 Plattenbau bis 1970 1 16 6 1 2 4 0
33 2 13 14 1 4 6 1
113 1 17 12 1 3 3 0
46 Ratio 74-720 Typ A 1 15 8 0 2 6 1
14 1 30 16 0 1 4 0
WBS 70-GL 1 24 12 1 1 3 1
51 1 21 11 1 1 3 1
3 1 12 4 0 1 2 0
0 16 11 1 2 5 1
26 1 25 13 1 1 4 1
8-10 3 26 10 1 5 4 1
654 376 28 84 142 23
15 2 28 18 1 7 8 1
72b Ratio 74-720 Typ A (Haus 2) 2 34 20 1 5 14 1
17 1 32 14 1 2 4 1
3 1 26 14 1 2 5 1
84 3 26 11 1 3 11 1
76 2 32 12 1 2 4 0
Gymnasien
5 Plattenbau Sonderobjekt 1 25 13 1 2 5 1
13 1 23 12 1 5 7 1
2/4 1 30 9 1 4 4 1
8 2 39 21 1 6 9 1
4 Ratio 74-720 Typ B 1 46 17 1 3 8 1
7 1 26 11 1 2 6 1
4 Ratio 74-720 Typ A 2 17 10 1 2 2 0
13 Ratio 74-720 Typ B 3 28 20 1 5 11 1
6 2 12 11 1 1 4 1
16 1 11 1 0 3 1 0
104 1 25 15 1 4 6 1
25 4 35 17 1 3 8 1
9 1 50 20 1 6 2 1
28 1 23 11 1 3 5 1
1 50 9 1 2 9 1
16 1 39 18 0 1 3 1
128a/b 1 27 20 1 1 9 1
26 1 26 14 1 1 3 1
8 1 15 12 0 2 3 1
725 350 22 77 151 22
1 Ratio 74-720 Typ A 1 16 10 1 2 3 1
25 Kiko 180-90-74 Typ A 1 6 1 0 1 0 0
40 Ratio 74-720 Typ A 1 16 8 1 1 3 0
2 Ratio 74-720 Typ A 1 17 8 0 2 2 0
Förderschulen
1 1 20 10 1 2 3 1
3/5 1 17 9 1 3 1 1
31 1 17 10 1 2 0 0
59 Kiko 180-90-74 Typ A modifiziert 1 13 8 0 1 3 1
110 1 10 6 1 1 2 0
3 1 16 6 0 1 2 1
50 1 12 4 0 1 0 0
2 1 6 0 0 0 0 0
20a 1 2 0 0 0 0 0
3 Plattenbau Sonderobjekt 1 43 20 1 3 1 0
7 1 27 9 1 3 1 1
49 WBS 70-GL 1 17 9 1 2 6 1
177 1 9 6 0 1 3 0
19 Ratio 74-720 Typ A 1 12 7 0 3 2 1
21 Ratio 74-720 Typ A 1 10 1 0 1 4 0
Neubau 2020 1 23 7 1 1 3 1
309 139 10 31 39 9
1 1 50 15 1 8 6 1
1 WBS 70-GL 1 24 7 0 3 4 1
56/58 2 15 21 1 3 3 1
31 1 12 11 0 2 5 0
58 Ratio 74-720 Typ A 2 6 34 1 2 7 1
5 Ratio 74-720 Typ A 1 34 28 1 5 8 1
8 Ratio 74-720 Typ A 1 9 19 0 2 6 0
1 1 24 25 1 5 6 1
188 2 8 7 0 2 5 0
6/8 1 28 28 2 7 6 1
160 4 32 44 1 10 14 1
6 Ratio 74-720 Typ A 2 30 17 2 7 10 0
20 1 17 10 1 5 2 1
60 Ratio 74-720 Typ A 1 12 15 1 3 3 1
58 1 20 8 1 2 3 1
Berufsschulen
321 289 13 66 88 11
Info-
kabinette
eigene
Sporthalle
grünes
Klassen-
zimmer
Summe
pädagogisch
genutzte Räume
Zügigkeit der
Schule
Info-
Monitore
vorhandene
Displays
1 1 37 5
2 1 46 6 1
1 0 17 2
1 0 35 3
1 1 29 3
1 1 35 3
1 1 32 3
1 0 36 4
1 1 33 3
1 1 20 3
1 0 32 4
1 0 16 2
3 0 39 2
1 0 15 2
1 0 44 5
Einrichtungen
Grundschulen
1 0 27 4
0 10 2
1 0 40 4
1 1 27 3
1 0 36 4
1 1 40 5
0 0 4
1 1 45 5
1 1 17 3
1 1 21 3
1 1 30 4
1 0 29 3
1 0 27 3
1 1 20 2 6
1 1 29 3
1 0 40 2 4
1 0 35 4
1 0 24 3 4
1 0 26 2
1 1 24 3
1 0 28 3
1 0 27 3
1 0 15 1
1 0 31 3
1 0 30 3
1 0 28 3
1 1 32 2
1 1 35 3
1 1 37 4
1 1 27 3 6
1 1 36 3 2
1 1 28 4
1 1 1 21 2
0 0 0 2
0 0 0 3
1 0 21 3
1 0 36 4
1 0 30 3
1 0 12 1
1 0 17 3
0 1 10 1
1 1 19 2
1 0 10 2
0 0 9 0
0 0 13 2
1 1 33 4
1 1 1 25 2
1 1 26 2
1 0 15 3
1 1 16 2
1 0 25 3
1 0 17 2
1 0 24 3 6
0
1 31 4
1 31 4
1 32
1 34
1 1 31 3 3
2 0 33 3 6
2 1 40 3 6
2 1 38 3 6
2 0 39 3 6
2 0 36
2 1 46 3 2 10
3 0 43 2 4
Oberschulen
3 0 30 3 6
2 2 55 3 6
3 0 35 3 6
2 1 40 3 6
2 0 42 3 6
2 0 40 3 6
2 0 32 3 6
3 0 31
2 34 3
2 1 34 3 6
2 1 43 3 6
3 0 1 52 2 4
2 0 44 3 6
2 0 34 2 4
2 1 32 2 4
3 0 1 31 3 1 6
1 0 28 3 6
3 1 37 2 4
2 0 34 2 4
1 0 32
1 52
1 45
1 45
0 45
2 0 34 3 5
3 1 43 3 2 6
2 1 46 8
3 1 61 4
3 1 73 4
2 1 53 4
2 0 47 4
3 1 51 4 10
3 0 48 4
Gymnasien
3 1 45 4
3 1 47 4
3 1 47 4
7 0 70 4
3 0 73 4
2 0 45 3
4 0 28 4
4 1 1 64 3
1 0 29 3
1 0 15
3 0 49 3
3 1 63 4 0
2 1 79 4 24
2 0 42 3
2 1 71 4
0 62 3
0 59
0 46
45 5
45
2 1 32
1 0 32 2
0 8
1 0 28 2
1 0 28
Förderschulen
1 1 37 2
1 1 32 2
1 0 29
1 1 26
1 0 19 1
1 1 26
1 0 16
1 0 5
0 0 2
1 1 68 2
1 1 42
1 0 35 2
1 1 19 2
1 0 24 2
0 0 16
1 0 35
8 1 74 11
6 0 33
11 0 33 7
3 0 27
2 1 50
6 1 72 2 8
6 0 30 6
8 0 54
0 1 23
14 1 59 2
4 0 98 6
4 0 62 3
2 1 35 2
4 0 31 2
2 0 33
Berufsschulen
Farblegende Ausbau LAN-Struktur:
Internetnutzung
Internetzugang Schulnetz
Volumen
T@School (kostenfrei)
Anfrage VDSL 25/50
T@School (kostenfr.) KabelD PrimaCom Deutschl.-LAN
Telekom
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
VDSL 100  am
13.09.2018
verfügbar
VDSL 50
VDSL 100
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 VDSL 25
VDSL 25
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 VDSL 100
16000
VDSL 100 -VDSL
geplant 09/18
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 VDSL 25
Grundschulen
16000 VDSL 50
VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 09/18
6000 R VDSL 100 32 M/Bits
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 50
16000 R VDSL 25
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 50
16000 VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 50
VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
VDSL 50 VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 09/18
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 25
16000 R VDSL 50
16000 R VDSL 100
VDSL 25 VDSL 100
6000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
VDSL 50 VDSL 100
VDSL 25 VDSL 100
16000 VDSL 50
16000 VDSL 100
VDSL 50
16000 R VDSL 50
16000 VDSL 50
VDSL 50
DSL 16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
6000 VDSL 100
6000 VDSL 100
16000 VDSL 100
VDSL 100 wird
beantragt
VDSL 100
VDSL 100 32 M/Bits
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 VDSL 100Anbindung über
T@School 33.
Schule,
Grundschule
VDSL 100
nicht
verfügbar
VDSL 50
Oberschulen
VDSL 100
VDSL 50
200 M/Bits
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 50
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50  beauftragt
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 25
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 IP
VDSL 100
VDSL 50
6000
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
beantragt –
10.08.18
VDSL 50
VDSL 100
VDSL 100
16000 RAM IP (2) VDSL 50
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
Gymnasien
6000 RAM IP (2) VDSL 25 122 M/bits
VDSL 100
VDSL 50 IP
6000 VDSL 100
6000 RAM IP
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar 122 M/bits
6000 R VDSL 100 122 M/bits
VDSL 100
VDSL 50
VDSL 100
VDSL 50 VDSL 100
VDSL 25
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 VDSL 100
16000
VDSL 50  – VDSL
geplant 10/18
Förderschulen
16000
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
VDSL 50
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
16000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
6000 R VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 VDSL 50 (100)
16000 RAM IP (1) VDSL 100 400 M/Bits
VDSL 50 IP
VDSL 25 IP
VDSL 25 IP
16000 VDSL 25
VDSL 50
6000 RAM IP (1)
kein VDSL Produkt
verfügbar 32 M/Bits
VDSL 100
16000 VDSL 100
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 25 VDSL 50
6000 RAM IP (1)
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 25
Berufsschulen
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Farblegende Ausbau LAN-Struktur:
Internetzugang
Verwaltungsnetz Gebäuteleittechnik (GLT) Effektiv
nurtzbare
Bandbreite
im Schulnetz in
kbit/s
HL-Komm T-Business DSL 6000
VPN-Router
über SVN-Zugang
VPN-Router
100 Mbit/s - Sync. 6000 R X 100.000
X 100.000
50.000
100.000
16.000
16.000
25.000
16000 16.000
16000 16.000
wird z. Z. geprüft 4.000
16000 16.000
16.000
kein DSL zur Verfügung 12.000
wird z. Z. geprüft 4.000
16000 X 16.000
Grundschulen
Internetnutzung
Internetzugang Schulnetz
16000 16.000
100.000
16000 X 12.000
16000 12.000
4.000
32.000
16000 16.000
16000 16.000
16.000
kein DSL zur Verfügung 12.000
16000 X 12.000
12.000
6000 R 4.000
16.000
16000 X 12.000
12.000
16000 100.000
16000 12.000
12.000
16000 12.000
16000 12.000
100.000
4.000
X 12.000
4.000
16000 12.000
12.000
50.000
16000 12.000
16000 4.000
12.000
16000 16.000
kein DSL zur Verfügung 16.000
16.000
16.000
16000 12.000
16000 X 12.000
25.000
4.000
50.000
25.000
6000 R 16.000
16.000
50.000
16000 12.000
? 16.000
50.000
16.000
12.000
6.000
6000 R 6.000
16000 16.000
16000 16.000
100 M/Bit mit
Telefonanschluss
beantragt 100.000
6000 R 100.000
16000 100.000
100 Mbit/s - Sync. 16000 100.000
6000 R X 50.000
kein DSL zur Verfügung 16.000
100 Mbit/s - Sync. 16000 100.000
16000 50.000
Oberschulen
6000 R X 100.000
16000 50.000
200.000
16000 100.000
16000 X 100.000
100.000
50.000
6000 R 4.000
16000 50.000
16000 100.000
16000 100.000
X 100.000
100.000
kein DSL zur Verfügung 100.000
16000 X 25.000
16.000
16000 50.000
100.000
50.000
6000 6.000
6000 R X 100.000
16000 100.000
16000 50.000
VDSL 100 – IP-Anschluss X 100.000
X 100.000
16000 16.000
6000 R X 100.000
16000 100.000
X 100.000
Gymnasien
X 100.000
6000 R X 100.000
50.000
100 Mbit/s - Sync. 100.000
100 Mbit/s - Sync. X 100.000
100 Mbit/s - Sync. 100.000
4.000
X 100.000
100.000
50.000
VDSL 100 – IP-Anschluss 100.000
100 Mbit/s - Sync. VDSL 50 verfügbar X 100.000
100 Mbit/s - Sync. kein DSL zur Verfügung X 100.000
über T@School 50.000
100.000
16000 25.000
6000 R 4.000
6000 R 4.000
16.000
16.000
Förderschulen
X 16.000
50.000
16000 12.000
12.000
6000 R 12.000
16000 12.000
16000 12.000
4.000
12.000
12.000
16.000
16000 X 12.000
4.000
12.000
50.000
400.000
50.000
16000 25.000
6000 R 25.000
6000 16.000
16000 50.000
6.000
16000 100.000
16.000
16.000
6000 R 25.000
6000 R X 6.000
100.000
16000 X 100.000
16000 25.000
Berufsschulen

Telefonie Ausbau passive LAN-Struktur
Nutzungs-
beginn
vorhandene
TK-Anlage
Planung neue
TK-Anlage lt.
Planungsstan
d 10.01.2018
geförderte
Baumaßnahme
 zur LAN-
Erweiterung
notwendig
Anzahl der
nachträglich zu
vernetzenden
Unterrichts-
räume
(AUR, FUR)
Ports je Raum
Anzahl der zu
vernetzenden
Lehrerarbeitsräu
me
(Vorbereitung,
Lehrerzimmer)
Ports je Raum
Anzahl der
nachträglich zu
installierenden
Datenports
5 4
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 13 4 81
Ja 25 10 165
Ja 20 9 136
Ja 19 16 159
Ja 18 14 146
Ja 22 14 166
2005 2018 Ja 21 12 153
Ja 14 6 94
Nein 0 0 0
Ja 12 4 76
Ja 30 9 186
Ja 11 4 71
Nein 0 0 0
2005 2018 Ja 18 9 126
Ja 8 2 48
Nein 0 0 0
Ja 17 10 125
Ja 26 10 170
2006 2018 ja 24 16 184
Nein 0 0 0
Ja 26 19 206
2005 2018 Nein 0 0 0
Ja 16 5 100
Nein 0 0 0
Ja 19 10 135
Ja 16 11 124
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 29 11 189
Ja 22 13 162
2004 Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2005 2019 Ja 19 9 131
Ja 19 8 127
2006 2020 Ja 13 2 73
Ja 23 8 147
Ja 21 9 141
2005 2019 Ja 16 12 128
Ja 18 14 146
Ja 20 15 160
ja 23 14 171
Ja 18 9 126
Ja 21 15 165
2006 2020 Ja 22 6 134
Ja 14 7 98
2003 2018 Nein 0 0 0
Ja 0 0 0
Ja 16 5 100
Ja 25 11 169
Ja 19 11 139
2005 2019 Ja 8 4 56
Nein 0 0 0
Ja 8 2 48
2004 2018 Ja 16 3 92
Ja 9 1 49
Ja 9 0 45
Ja 10 3 62
Ja 24 9 156
2006 2020 Ja 14 11 114
Nein 0 0 0
2005 2019 Ja 15 5 95
2004 2020 Ja 12 4 76
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
49 858 415 5950
2003 2018 Ja 27 6 159
2004 2019 Ja 29 11 189
2004 2019 Ja 25 13 177
Ja 32 7 188
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 36 7 208
Ja 26 4 146
2006 2020 Ja 44 11 264
Ja 28 7 168
Ja 31 9 191
Nein 0 0 0
2005 2020 Ja 35 5 195
2004 2018 Ja 32 0 160
Nein 0 0 0
Ja 10 24 146
2003 2018 Ja 26 8 162
Ja 33 10 205
2003 2018 Ja 38 14 246
2003 2018 Nein 0 0 0
Ja 29 5 165
Nein 0 0 0
Ja 26 5 150
Ja 22 6 134
Nein 0 0 0
Ja 29 5 165
Ja 23 9 151
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2006 2020 Ja 10 0 50
21 591 166 3619
Nein 0 0 0
Ja 40 5 220
Ja 46 7 258
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 44 4 236
2005 2019 Ja 38 7 218
2005 2019 Ja 35 12 223
Ja 39 8 227
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2010 2018 Nein 0 0 0
Ja 23 6 139
Ja 12 3 72
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 34 8 202
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 27 5 155
10 338 65 1950
2001/2005 2019 Nein 0 0 0
Ja 7 1 39
2004 2019 Nein 0 0 0
ja 25 3 137
Nein 0 0 0
Ja 26 6 154
2004 ja 27 2 143
Ja 21 5 125
Ja 16 3 92
2019 Nein 0 0 0
2004 ja 16 0 80
2001 2019 Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 63 5 335
Nein 0 0
Ja 26 9 166
Ja 15 4 91
2006 2020 Ja 19 5 115
2006 2020 Ja 11 5 75
Nein 0 0 0
12 272 48 1552
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 7 0 35
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
ja 56 3 292
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 27 8 167
Nein 0 0 0
Ja 28 5 160
4 118 16 654
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Erschließung
intern HVT
Planungskosten
HOAI Netzwerk
Erschließung
Nebengebäude und
Gebäudevernetzung
förderfähig
Erschließung
Nebengebäude
(LWL-Erd-
Luftkabel)
förderfähig
Baukosten
(Matreial,
Baukosten)
Kostenschätzung
pro Datenport
förderfähig
Baunebenkosten
(Klimatisierung-
Technikräume,
Erweiterung
Stromanschluss,
Reinigung)
nicht förderfähig
20% 5.000,00 € 510,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
8.262,00 € 41.310,00 € 10.000,00 €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
14.872,00 € 5.000,00 € 69.360,00 € 10.000,00 €
16.218,00 € 81.090,00 € 10.000,00 €
15.892,00 € 5.000,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.932,00 € 5.000,00 € 84.660,00 € 10.000,00 €
17.606,00 € 10.000,00 € 78.030,00 € 10.000,00 €
10.588,00 € 5.000,00 € 47.940,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
7.752,00 € 38.760,00 € 10.000,00 €
18.972,00 € 94.860,00 € 10.000,00 €
7.242,00 € 36.210,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
Ausbau passive LAN-Struktur
12.852,00 € 64.260,00 € 10.000,00 €
4.896,00 € 24.480,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
12.750,00 € 63.750,00 € 10.000,00 €
17.340,00 € 86.700,00 € 10.000,00 €
18.768,00 € 93.840,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
22.012,00 € 5.000,00 € 105.060,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
10.200,00 € 51.000,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
13.770,00 € 68.850,00 € 10.000,00 €
12.648,00 € 63.240,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
19.278,00 € 96.390,00 € 10.000,00 €
16.524,00 € 82.620,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
13.362,00 € 66.810,00 € 10.000,00 €
12.954,00 € 64.770,00 € 10.000,00 €
7.446,00 € 37.230,00 € 10.000,00 €
14.994,00 € -  € 74.970,00 € 10.000,00 €
14.382,00 € 71.910,00 € 10.000,00 €
13.056,00 € 65.280,00 € 10.000,00 €
15.892,00 € 5.000,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.320,00 € 5.000,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
17.442,00 € 87.210,00 € 10.000,00 €
15.852,00 € 15.000,00 € 64.260,00 € 10.000,00 €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
14.668,00 € 5.000,00 € 68.340,00 € 10.000,00 €
9.996,00 € 49.980,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € 10.000,00 €
10.200,00 € 51.000,00 € 10.000,00 €
18.238,00 € 5.000,00 € 86.190,00 € 10.000,00 €
14.178,00 € 70.890,00 € 10.000,00 €
6.712,00 € 5.000,00 € 28.560,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
5.896,00 € 5.000,00 € 24.480,00 € 10.000,00 €
10.384,00 € 5.000,00 € 46.920,00 € 10.000,00 €
4.998,00 € 24.990,00 € 10.000,00 €
5.590,00 € 5.000,00 € 22.950,00 € 10.000,00 €
6.324,00 € 31.620,00 € 10.000,00 €
17.912,00 € 10.000,00 € 79.560,00 € 10.000,00 €
13.628,00 € 10.000,00 € 58.140,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
9.690,00 € 48.450,00 € 10.000,00 €
9.752,00 € 10.000,00 € 38.760,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
630.900,00 € 120.000,00 € 3.034.500,00 € 490.000,00 €
3.785.400,00 €
16.218,00 € 81.090,00 € 10.000,00 €
20.278,00 € 5000 101.390,00 € 10.000,00 €
19.054,00 € 5000 95.270,00 € 10.000,00 €
19.176,00 € 95.880,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
21.216,00 € 106.080,00 € 10.000,00 €
14.892,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
27.928,00 € 5000 139.640,00 € 10.000,00 €
17.136,00 € 85.680,00 € 10.000,00 €
20.482,00 € 5000 102.410,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
20.890,00 € 5000 104.450,00 € 10.000,00 €
16.320,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
14.892,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.524,00 € 5000 87.620,00 € 10.000,00 €
21.910,00 € 5.000,00 € 109.550,00 € 10.000,00 €
26.092,00 € 5000 130.460,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
15.300,00 € 76.500,00 € 10.000,00 €
13.668,00 € 68.340,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
15.402,00 € 77.010,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
5.100,00 € 25.500,00 € 10.000,00 €
377.138,00 € 40.000,00 € 1.885.690,00 € 210.000,00 €
2.302.828,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € 10.000,00 €
26.316,00 € 131.580,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
25.072,00 € 5.000,00 € 125.360,00 € 10.000,00 €
22.236,00 € 111.180,00 € 10.000,00 €
22.746,00 € 113.730,00 € 10.000,00 €
23.154,00 € 115.770,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
15.178,00 € 5.000,00 € 75.890,00 € 10.000,00 €
7.344,00 € 36.720,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
20.604,00 € 103.020,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
15.810,00 € 79.050,00 € 10.000,00 €
178.460,00 € 10.000,00 € 892.300,00 € 100.000,00 €
1.080.760,00 €
-  € -  € -  €
3.978,00 € 19.890,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
13.974,00 € 69.870,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
15.708,00 € 78.540,00 € 10.000,00 €
14.586,00 € 72.930,00 € 10.000,00 €
12.750,00 € 63.750,00 € 10.000,00 €
9.384,00 € 46.920,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
8.160,00 € 40.800,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
34.170,00 € 170.850,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.932,00 € 84.660,00 € 10.000,00 €
9.282,00 € 46.410,00 € 10.000,00 €
12.730,00 € 5.000,00 € 63.650,00 € 10.000,00 €
7.650,00 € 38.250,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
159.304,00 € 5.000,00 € 796.520,00 € 120.000,00 €
960.824,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
3.570,00 € 17.850,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
29.784,00 € 148.920,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
17.034,00 € 85.170,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.320,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
66.708,00 € -  € 333.540,00 € 40.000,00 €
400.248,00 €
Summe Summe Summe
1.210.996,00 € 140.000,00 € 5.954.980,00 € 830.000,00 €
201.514,00 € 35.000,00 € 987.570,00 € 120.000,00 €
-  € -  € -  € 10.000,00 €
-  € -  € -  € -  €
GESAMT 1.412.510,00 € 175.000,00 € 6.942.550,00 € 960.000,00 €
8.530.060,00 €
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5 8.530.000,00 € 960.000,00 €
Differenz 60,00 € -  €
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
Anmerkungen zu Baumaßnahmen Baubegehung
Planung Projektsteuerung
Vor Ort Begehung
Schule
keine
keine
Lecos
Lecos
Pilotschule zur Umsetzung, Begehung 08.11.19 08.11.2019 Lecos
Lecos
Da innere Sanierung 2024 geplant, nur notwendige
LAN Vernetzung ACHTUNG neuer Planungsbeschluss Sanierung
komplett 11/23 - 11/25 AGM
Umbau HM-Wohnung im EG zur Bibo; rauminternes LAN
geplant, Einbindung ins Schul-LAN z.Z. nicht vorgesehen; Hr.
Prengel 27.03.17 Vernetzungarbeiten beendet Fa. Sky Ele.
25.04.2017; 3 DD in der Bibo enden auf CAT 6 Patchf.eld in der
TK-Anlage Keller Lecos
2020 Anbindung System-Anbau mit LWL Lecos
Anbindung Haus 2 mit LWL, Fertigstellung Haus 2 08/2020 Lecos
keine
Ersatzneubau für 31. GS - Fertistellung 08/2021
Objekt wird jedoch als Auslagerungsobjekt für H.-Mann-GS
nachgenutzt Lecos
Lecos
Lecos
keine
Ausbau passive LAN-Struktur
Sanierung Lernhaus durch AGM geplant, evtl.
Komplexsanierung ab 2021 AGM
Lecos
keine
Lecos
Lecos
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme 2020, Beginn nicht vor 2021,
Fertigstellung 2024, AGM
Lecos
Erweiterungsbau, 60 T€ umgewidmet aus
Projekt Smarte Schule in 2018 AGM
Erweiterungsbau Raumsystem Lecos
innere Sanierung, Nachnutzung BSZ 12 AGM
Lecos
Lecos
geplanter Umzug in das Objekt Opferweg 2018,
Erweiterung LAN notwendig, Planung bei OS keine
keine
mit Brandschutz berücksichtigen? Wann? Lecos
Sanierung ab 2021 bzw. später AGM
Sanierung ab 2021, Förderung enfällt,Fertigstellung nicht vor
07/2024 AGM
Umzug An die Kotsche AGM
keine
Lecos
Lecos
Lecos
Anbau geplant, Anbindung mit LWL Lecos
Lecos
Lecos
Lecos
Haus 2 Komplexsanierung ab 2021, Haus 1 Lecos Lecos/AGM
Lecos
Lecos
Lecos
Ersatzneubau 23/24, Altbau wird nachgenutzt Lecos
Auslagerung ab 10/2020 geplant,
Sanierungsbeginn ca. 11/2020 AGM
Ersatzneubau im Gerichtsweg, GS-Teil von OS genutzt AGM
Nach Auszug der OS Nachnutzung durch GS Lecos
Lecos
Erweiterung in Systembauweise Lecos
Lecos
Lecos
keine
Sanierung / Neubau geplant ,
Fertigstellung geplant ca. 07/2023 AGM
Schulerweiterung ab 2020 Lecos
Brandschutz, Abstimmung AGM Lecos/AGM
Erweiterung in Systembauweise Lecos
Erweiterungsbau ab 2022 Lecos
Erweiterungsbau ab 2021 Lecos
Lecos
Anbau in Umsetzung, LAN-Venetzung nach Standard keine
Lecos
Erweiterungsbau ab 2020 ACHTUNG Hierbei auch
teilweiser Gebäuderückbau des Bestandes ! AGM
Umzug nach keine
keine
keine
keine
AGM
AGM
AGM
Fertigstellung 02/2021 AGM
keine
Lecos
Brandschutzanpassung Lecos
Lecos
Erweiterungsbau Lecos
keine
keine
Erweiterungsbau nach Auszug GS, Sanierung geplant, Beginn
nicht vor 2021, Fertigstellung 2024, AGM
Lecos
Brandschutzanpassung + Erweiterungsbau AGM
Lecos
Lecos
keine
Brandschutz und Teilsanierung ab 2021 AGM
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme SZ Grünau AGM
Umbau zur GS ab 2022 nach Auszug 94. OS / Interim AGM
Lecos
Lecos
Erweiterungsbau nach Auszug GS ab 2025 Lecos
Sanierung ab 2022 AGM
Umnutzung Räume Lecos
Neubau OS, Nachnutzung durch GS, LAN-Vernetzung
bei GS berücksichtigt AGM
Brandschutzanpassung, Abstimmung AGM Lecos
Erweiterungsbau ist vernetzt Lecos
keine
Pilotschule zur Umsetzung, Begehung 30.10.19 30.10.2019 Lecos
Lecos
AGM
AGM
AGM
AGM
keine
keine
ergänzende LAN-Erweiterung im GS-Teil Lecos
keine
Baumaßnahmen 2021 3 Fluchtweg Haus 1, Haus 2 vernetzt AGM
Erweiterungsbau Lecos
keine
keine
Brandschutz 2021 AGM
Lecos
Lecos
Lecos
keine
keine
keine
mit geplanter und laufender Baumaßnahme, keine Förderung AGM
keine
Lecos
Lecos
keine
keine
keine
Auszug Karl-Heine-Gym, danach Komlexsanierung ab 2022 AGM
keine
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme zum SZ Grünau AGM
Lecos
keine
Lecos
keine
Lecos
bei Nachnutzung des Objektes (Stammschule zieht in Objekt An
der Kotsche) Lecos
Lecos
Lecos
keine
Nachnutzung des Objektes Lecos
keine
keine
Lecos
keine
Lecos
Lecos
Lecos
Lecos
Sanierung An der Kotsche/mit geplanter Baumaßnahme AGM
keine
keine
Lecos
keine
keine
keine
keine
keine
Abriss keine
Lecos
keine
keine
Lecos
keine
Vernetzung mit BSZ 11 AST Lecos
Farblegende Ausbau aktive Datenstruktur:
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
Priorität
Umsetzung
nachrichtlich
über andere
Kontierung
geplante
Umsetzung
 im Jahr
aktive Dateninfrastruktur
keine FÖMI = keine
Beantragung von
Fördermitte,
2019 = aktuell laufende
Baumaßnahmenl
Erweiterung
aktiver
Datentechnik
Priorität
Umsetzung
0 keine FÖMI Ja 1
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2021 Ja 2
3
2022
Nein 0
2
2020
Ja 2
2 2021 Ja 2
1
ab 2024
Ja 2
2
2021
Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
2
2021
Ja 2
3 2022 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
Ausbau passive LAN-Struktur
1 51IN70001741 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
3 2022 Ja 2
3 2022 Ja 2
3
2023
Nein 0
1
keine FÖMI
Nein 0
3 2023 Ja 2
1 51IN70000720 2019 Ja 2
2 51IN70001915 2020 Ja 2
1 51IN70001665 2019 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0 keine FÖMI Ja 1
2 51IN70001084 2020 Ja 2
1 51IN70001060 an 2022 Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 51IN70001666 2019 Ja 2
0
keine FÖMI
Ja 1
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
2 2021 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 51IN70001756 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
2 2021 Ja 2
2
2021
Ja 2
4 51IN70001734 2024 ja 2
1 ab 2021 Ja 2
1 51IN70001643 keine FÖMI nein 2
3 51IN70001951 2023 ja 2
3 2022 Ja 2
2 51IN70001738 2020 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
1 51IN70001645 ab 2022 Ja 2
2 51IN70001739 2021 Ja 2
2 51IN70001082 2021 Ja 2
2 2021 ja 2
3 51IN70001791 2022 Ja 2
2 51IN70001934 2021 Ja 2
2 2021 Ja 2
0
keine FÖMI
Ja 1
3
2022
Ja 2
1 51IN70001740 ab 2021 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
0 keine FÖMI Ja 1
0 keine FÖMI Ja 1
0
keine FÖMI
Nein 0
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
66
3 2023 Ja 2
2 51IN70001958 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 51IN70001744 2022 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0
keine FÖMI
Nein 0
1 51IN70001499 ab 2022 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 51IN70001745/1961 ab 2020 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
1 51IN70001059 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 51IN70001353 an 2022 Ja 2
3 2022 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 51IN7000955 2023 Ja 2
1 51IN70001502 keine FÖMI Ja 2
2 51IN70001657 2021 Ja 2
1 51IN70001742 keine FÖMI Ja 2
2 51IN70001959 2020 Ja 2
2 51IN70001496/1773 2020 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2020 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2021 Ja 2
29
0 Nein
1 51IN70001967 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
0 Nein 0
1 51IN70001090 ab 2021 Ja 2
2 2021 Ja 2
3
2022
Nein 0
2
2020
Nein 0
0 Nein 0
0 Ja 1
0 Ja 1
1 2019 Ja 2
0 Nein 0
3 2022 Ja 1
3 2022 Ja 1
0 Nein 0
0 Nein 0
0 Nein 0
1 an2022 Ja 1
0 Nein 0
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
2
2020
Ja 2
17
1 2019 Ja 2
2 2021 2
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
2 2021 Ja 2
2 2020 Nein 2
2 2020 Ja 2
3
2022
Ja 2
0 Nein 0
3
2023
Ja 2
0 Ja 1
0 Nein 0
2 2021 Ja 2
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 51IN70001666 2019 Nein 0
15
0 Ja 1
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
0 Ja 1
0 Ja 1
0 Ja 1
0 51IN70001097 Ja 1
0 Nein 0
3 2022 Nein 0
0 Ja 1
0 Ja 1
2 2021 Ja 2
0 Ja 1
2 2020 Ja 2
13
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt
GESAMT
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Differenz
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt
Farblegende Ausbau aktive Datenstruktur:
WLAN-Struktur
Hardware
Kosten
inkl WLAN-AP
förderfähig
Planungskosten
HOAI
förderfähig
Betrieb
Wartung
nicht förderfähig
volle
Abdeckung
teilw.
Abdeckung
Controller-
basiert
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
aktive Dateninfrastruktur
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
825.000,00 € 206.250,00 € 372.780,00 € 6 11
1.031.250,00 €
15.250,00 € 3.812,50 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 €
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
442.250,00 € 110.562,50 € 160.740,00 € 5 20
552.812,50 €
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja ja ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja JA
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
331.500,00 € 82.875,00 € 106.875,00 € 10 12
414.375,00 €
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
0 0 0
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
187.500,00 € 46.875,00 € 83.790,00 € 1 4
234.375,00 €
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
30.000,00 € 9.500,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
25.000,00 € 9.500,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
269.500,00 € 72.625,00 € 52.155,00 € 1 5
342.125,00 €
Summe Summe Summe
1.589.000,00 € 400.500,00 € 607.050,00 €
447.250,00 € 113.812,50 € 167.580,00 €
-  € -  € -  €
2.036.250,00 € 514.312,50 € 774.630,00 €
2.550.562,50 €
2.549.700,00 € 774.700,00 €
862,50 € - 70,00 €
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
Controler-
System
1. IT-Rollout
Jahr
2. IT-Rollout
Jahr Schüler-PC Lehrer-PC Lehrer-PC
+ Beamer-PC Notebook
5
2021 2026 16 13 13 15
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026 16 10 10 1
2019 2024 17 2 8 6
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
Unifi 2019 2024 14 1 10 20
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
2020 2025 16 8 8 1
2020 2025 16 13 13 15
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
WLAN-Struktur
2019 2024 25 3 13 15
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 10 10 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 15 5 5 21
2020 2025 0 0 0 0
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 2 2 7 30
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2019 2024 20 9 16 3
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
0 0 0 0
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026
0 0 0 0
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate
2021 2026 16 10 10 1
1117 675 712 397
2018 2023 34 6 6 22
Unifi 2017 2022 35 6 10 15
Unifi 2017 2022 32 8 8 31
Unifi 2017 2022 36 8 15 24
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 49 10 15 18
zentrale
Firewall
Fortigate 2018 2023 35 10 10 27
Unifi 2017 2022 34 8 12 18
Unifi 2018 2023 42 10 16 14
Unifi 2017 2022 32 9 17 36
Unifi 2017 2022 47 19 24 15
2018 2023 20 6 8 39
Unifi 2017 2022 47 9 15 19
2017 2022 49 26 26 3
Unifi 2017 2022 32 22 22 2
2020 2025 35 16 16 30
0 0 0 0
Unifi 2017 2022 37 6 8 14
Unifi 2018 2023 45 20 23 14
Unifi 2018 2023 58 5 11 15
2019 2024 16 2 8 15
Unifi 2018 2023 32 8 14 18
2018 2023 38 3 7 19
Unifi 2018 2023 47 14 22 23
Unifi 2018 2023 35 10 10 18
zentrale
Firewall
Fortigate 2017 2022 32 9 13 22
2017 2022 32 8 14 16
0 0 0 0
2021 2026 35 16 16 30
2021 2026 35 8 8 16
2021 2026 35 16 16 30
2021 2026 35 8 8 30
zentrale
Firewall
Fortigate
2022 2027 32 9 9 17
zentrale
Firewall
Fortigate
2018 2023 32 5 10 39
2018 2023 58 6 13 18
1193 326 430 667
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 23 23 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 23 23 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 58 18 18 43
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 23 23 30
Unifi 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 23 23 30
2020 2025 54 23 23 30
0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 54 3 4 40
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 54 19 26 48
0 5 0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2021 2026 54 23 23 30
2022 2027 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2020 2025 64 31 31 30
1364 614 622 791
2021 2026 16 11 11 15
0 0 0 0
2019 2024 25 5 8 12
2020 2025 16 11 11 15
2019 2024 24 9 11 16
2019 2024 36 5 7 3
2019 2024 25 1 5 2
2020 2025 12 11 11 12
2020 2025 12 11 11 12
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 12 2 2 8
0 0 0 0
Unifi 2020 2025 0 5 5 11
0 0 0 0
2018 2023 46 8 10 5
2020 2025 16 11 11 15
2019 2024 32 3 7 10
Unifi 2019 2024 12 1 4 21
2019 2024 25 5 8 12
Unifi 2019 2024 0 0 0 0
2019 2024 0 0 0 0
309 99 122 169
Unifi 2018 2023 197 52 52 69
2018 2023 0 0 0 0
Unifi 2018 2023 233 49 49 57
2018 2023 0 0 0 0
2018 2023 0 0 0 0
2018 2023 128 60 60 32
2018 2023 182 40 40 43
2018 2023 0 0 0 0
0 0 0 0
2017 2022 184 34 36 28
2018 2023 141 39 39 2
2018 2023 79 39 39 17
Unifi 2018 2023 11 0 3 46
Unifi 2018 2023 52 13 21 4
2018 2023 0 0 0 0
1207 326 339 298
Planung über 5 Jahre IT-Rollout
5190 2040 2225 2322
Beamer
aktuell
Beamer
Standard
Beamer
Ausstattung
Server
nicht ff
Drucker-SW
nicht ff
Drucker-F
nicht ff
i-Display
Stadard
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
2 8 8 1 1 1 6
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
2 11 11 1 2 0 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
1 11 11 1 4 1 8
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
1 1 1 1 2 1 8
0 0 0 0 0 0 0
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
3 8 8 1 1 2 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
1 8 8 1 1 2 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 1 2 1 4
11 6 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
0 0 0 0 0 0 0
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
0 0 0 0 0 0 8
8 8 8 1 2 1 6
535 567 572 70 139 71 434
12 12 12 1 2 4 6
8 12 12 1 0 2 6
16 12 16 1 3 1 6
5 12 12 1 2 2 6
7 12 12 1 3 2 6
8 8 8 1 5 2 6
5 9 9 1 3 1 4
6 12 12 1 4 2 6
4 12 12 1 2 2 6
7 12 12 1 3 2 6
10 12 12 1 2 2 6
6 12 12 1 3 1 6
15 12 15 1 4 0 6
15 12 15 1 3 1 6
12 12 12 1 3 2 6
0 0 0 0 0 0 0
10 12 12 1 5 2 6
9 12 12 1 4 2 6
3 9 9 1 1 2 4
6 12 12 1 2 0 6
3 9 9 1 4 2 4
5 9 9 1 2 3 4
4 12 12 1 3 2 6
14 12 14 1 3 2 6
5 9 9 1 1 2 4
3 9 9 1 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0
12 12 12 1 3 2 6
12 12 12 1 3 2 8
12 12 12 1 3 2 6
12 12 12 1 3 2 8
12 12 12 1 2 2 0
7 12 12 1 1 2 4
8 15 15 1 5 2 8
273 365 377 32 89 58 178
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
15 15 15 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
29 17 29 1 3 1 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
15 15 15 1 5 2 8
0 0 0 0 0 0 0
14 15 15 1 3 0 8
17 17 17 1 5 2 10
10 17 17 1 5 2 10
0 0 0 0 0 0 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
24 24 24 1 4 3 8
422 418 430 25 120 48 246
6 6 6 1 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0
3 6 6 1 5 1 2
6 5 6 1 3 1 2
3 5 5 1 3 0 2
3 5 5 1 1 2 2
1 5 5 1 2 1 1
5 5 5 1 3 1 1
5 5 5 1 3 1 1
9 5 9 1 1 2 1
0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0
4 6 6 1 5 2 2
6 6 6 1 3 1 2
2 6 6 1 2 0 2
3 6 6 1 1 1 2
3 6 6 1 5 1 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
64 82 87 15 40 16 26
41 41 41 3 38 7 11
0 0 0 0 0 0 0
51 43 51 3 24 15 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
29 12 29 1 20 3 8
37 15 37 3 16 6 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
27 29 29 2 25 9 2
28 28 28 1 11 2 6
20 20 20 1 29 6 3
6 9 9 1 1 2 2
3 11 11 1 14 1 2
0 0 0 0 0 0 0
242 208 255 16 178 51 47
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Differenz
1536 1640 1721 158 566 244 931
Planung über 5 Jahre IT-Rollout
mögliche Fördermittel
Schulartenunabhängige
Festbetrag
i-Display
noch
umsetzen
Kosten PC
nicht ff
Kosten
Notebook
nicht ff
zweites schulisches
Gebäude
Herstellung passiven
Netzzugang je
pädagogisch genutzten
Raum
LAN
-  € -  € 5.000,00 € 3.050,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 €
8 -  € -  €
4 -  € -  € -  € 51.850,00 €
6 -  € -  € -  € 106.750,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 88.450,00 €
6 -  € -  € -  € 106.750,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 97.600,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 109.800,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 100.650,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 61.000,00 €
8 -  € -  €
4 -  € -  € -  € 48.800,00 €
4 -  € -  € -  € 118.950,00 €
4 -  € -  € -  € 45.750,00 €
8 -  € -  €
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
8 -  € -  € -  € 82.350,00 €
4 -  € -  € -  € 30.500,00 €
8 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 82.350,00 €
6 -  € -  € -  € 109.800,00 €
8 -  € -  € -  € 122.000,00 €
0 -  € -  €
8 -  € -  € 5.000,00 € 137.250,00 €
6 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 64.050,00 €
8 -  € -  € -  € -  €
6 -  € -  € -  € 88.450,00 €
8 -  € -  € -  € 82.350,00 €
0 -  € -  €
6 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 122.000,00 €
8 -  € -  € -  € 106.750,00 €
2 -  € -  €
4 -  € -  €
6 -  € -  €
8 -  € -  € -  € 85.400,00 €
6 -  € -  € -  € 82.350,00 €
8 -  € -  € -  € 45.750,00 €
6 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 91.500,00 €
6 -  € -  € -  € 85.400,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 97.600,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 106.750,00 €
8 -  € -  €
0 -  € -  € 15.000,00 € 82.350,00 €
4 -  € -  € -  € 109.800,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 85.400,00 €
4 -  € -  €
4 -  € -  €
6 -  € -  € -  € -  €
6 -  € -  € -  € 64.050,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 109.800,00 €
6 -  € -  € -  € 91.500,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 36.600,00 €
6 -  € -  €
4 -  € -  € 5.000,00 € 30.500,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 57.950,00 €
4 -  € -  € -  € 30.500,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 27.450,00 €
4 -  € -  € -  € 39.650,00 €
8 -  € -  € 10.000,00 € 100.650,00 €
4 -  € -  € 10.000,00 € 76.250,00 €
4 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 45.750,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 48.800,00 €
6 -  € -  €
4 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
3 -  € -  €
403 -  € -  € 130.000,00 € 3.595.950,00 €
Probe SKÄ 130.000,00 € 3.595.950,00 €
0 -  € -  € -  € 100.650,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 115.900,00 €
0 -  € -  € -  € 118.950,00 €
6 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 131.150,00 €
0 -  € -  € -  € 91.500,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 167.750,00 €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
6 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 103.700,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 131.150,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 158.600,00 €
0 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  € -  € 94.550,00 €
0 -  € -  € -  € 85.400,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
6 -  € -  €
8 -  € -  € -  €
6 -  € -  €
8 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 30.500,00 €
40 -  € -  € 40.000,00 € 2.308.850,00 €
Probe SKÄ 40.000,00 € 2.308.850,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 222.650,00 €
10 -  € -  € -  € 161.650,00 €
10 -  € -  €
0 -  € -  €
10 -  € -  € 5.000,00 € 146.400,00 €
8 -  € -  € -  € 137.250,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 143.350,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  € 5.000,00 € 88.450,00 €
0 -  € -  € -  € 45.750,00 €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
0 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 128.100,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  € -  € 97.600,00 €
226 -  € -  € 10.000,00 € 1.171.200,00 €
Probe SKÄ 10.000,00 € 1.171.200,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 24.400,00 €
0 -  € -  €
2 -  € -  € -  € 85.400,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
1 -  € -  €
1 -  € -  € -  € 79.300,00 €
0 -  € -  € -  € 57.950,00 €
1 -  € -  €
0
-  € -  € -  € 48.800,00 €
2 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 207.400,00 €
2 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  € -  € 57.950,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 73.200,00 €
0 -  € -  € -  € 48.800,00 €
0 -  € -  € -  €
9 -  € -  € 5.000,00 € 887.550,00 €
Probe SKÄ 5.000,00 € 887.550,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 179.950,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 100.650,00 €
0 -  € -  € -  € 387.350,00 €
Probe SKÄ -  € 387.350,00 €
Gesamt 185.000,00 € 8.350.900,00 €
8.535.900,00 €
8.530.000,00 €
5.900,00 €
678
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Ergänzung eines
drahtlosen
Netzzuganges
WLAN-AP
Beschaffung digitaler
Arbeisgeräte je Desktop AP
PCs IT-Rollout
Beschaffung mobiler Endgeräte je Schule (450 € je
Tablet; 600 € Laptp oder Notebook
510,00 € 850,00 € 450,00 € 600,00 €
18.870,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
8.670,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.790,00 € 21.250,00 € 16.275,00 € 3.600,00 €
17.850,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
16.830,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.200,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 12.000,00 €
8.160,00 € 20.400,00 € -  € 600,00 €
19.890,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
22.440,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
mögliche Fördermittel
Schulartenunabhängige
Festbetrag
13.770,00 € 32.300,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.000,00 € 16.275,00 € 12.600,00 €
-  € -  € -  €
22.950,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.710,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.300,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
14.790,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
13.770,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
10.200,00 € 7.650,00 € 16.275,00 € 18.000,00 €
14.790,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.850,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.280,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.810,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.300,00 € 30.600,00 € 16.275,00 € 1.800,00 €
14.280,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.850,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.870,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.280,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
10.710,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
-  € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.710,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
15.300,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
6.120,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.670,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
9.690,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
4.590,00 € -  € -  € -  €
6.630,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.830,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
12.750,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
13.260,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.160,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.750,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.670,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 600,00 €
-  €
15.810,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
15.810,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
16.320,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
17.340,00 € -  € 16.275,00 € -  €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
872.100,00 € 1.554.650,00 € 1.122.975,00 € 238.200,00 €
872.100,00 € 1.554.650,00 € 1.122.975,00 € 238.200,00 €
16.830,00 € 34.000,00 € 25.000,00 € 13.200,00 €
20.400,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
19.380,00 € 34.000,00 € 25.000,00 € 18.600,00 €
19.890,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 14.400,00 €
18.360,00 € 54.400,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
38.250,00 € 25.000,00 € 16.200,00 €
21.930,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
15.300,00 € 49.300,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
28.050,00 € 41.650,00 € 25.000,00 € 21.600,00 €
17.850,00 € 60.350,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
20.400,00 € 23.800,00 € 25.000,00 € 23.400,00 €
21.420,00 € 52.700,00 € 25.000,00 € 11.400,00 €
20.400,00 € 63.750,00 € 25.000,00 € 1.800,00 €
16.320,00 € 45.900,00 € 25.000,00 € 1.200,00 €
15.810,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
17.340,00 € -  € -  €
17.340,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
21.930,00 € 57.800,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
26.520,00 € 58.650,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
22.440,00 € 20.400,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
17.340,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
16.320,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 11.400,00 €
15.810,00 € 58.650,00 € 25.000,00 € 13.800,00 €
14.280,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
38.250,00 € 25.000,00 € 13.200,00 €
17.340,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 9.600,00 €
16.320,00 € -  € -  € -  €
26.520,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 36.550,00 € 25.000,00 € 9.600,00 €
22.950,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 36.550,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
17.340,00 € 34.850,00 € -  € 10.200,00 €
21.930,00 € 35.700,00 € 25.000,00 € 23.400,00 €
23.460,00 € 60.350,00 € 41.275,00 € 10.800,00 €
633.420,00 € 1.379.550,00 € 791.275,00 € 400.200,00 €
633.420,00 € 1.379.550,00 € 791.275,00 € 400.200,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
37.230,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
27.030,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
23.970,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
24.480,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
64.600,00 € 25.000,00 € 25.800,00 €
37.230,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
14.280,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
14.790,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
7.650,00 € -  € -  €
49.300,00 € 25.000,00 € 24.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.000,00 € 25.000,00 € 28.800,00 €
21.420,00 € -  € -  € -  €
36.210,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
31.620,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
30.090,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
23.460,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
16.320,00 € 80.750,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
437.580,00 € 1.688.100,00 € 625.000,00 € 474.600,00 €
437.580,00 € 1.688.100,00 € 625.000,00 € 474.600,00 €
16.320,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
4.080,00 € -  € -  €
14.280,00 € 28.050,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
14.280,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
18.870,00 € 29.750,00 € 16.275,00 € 9.600,00 €
16.320,00 € 36.550,00 € 16.275,00 € 1.800,00 €
25.500,00 € 1.200,00 €
13.260,00 € 19.550,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
9.690,00 € 19.550,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
11.900,00 € 16.275,00 € 4.800,00 €
8.160,00 € -  € -  € -  €
2.550,00 € 4.250,00 € 16.275,00 € 6.600,00 €
-  € -  €
34.680,00 € 47.600,00 € 16.275,00 € 3.000,00 €
21.420,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
17.850,00 € 33.150,00 € 16.275,00 € 6.000,00 €
9.690,00 € 13.600,00 € 16.275,00 € 12.600,00 €
12.240,00 € 28.050,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
8.160,00 € -  € -  €
17.850,00 € -  € 16.275,00 € -  €
239.700,00 € 366.350,00 € 244.125,00 € 101.400,00 €
239.700,00 € 366.350,00 € 244.125,00 € 101.400,00 €
37.740,00 € 211.650,00 € 25.000,00 € 41.400,00 €
16.830,00 € -  € -  €
16.830,00 € 239.700,00 € 25.000,00 € 34.200,00 €
13.770,00 € -  € -  €
25.500,00 € -  € -  €
36.720,00 € 159.800,00 € 25.000,00 € 19.200,00 €
15.300,00 € 188.700,00 € 25.000,00 € 25.800,00 €
27.540,00 € -  € -  €
11.730,00 € -  € -  €
30.090,00 € 187.000,00 € 25.000,00 € 16.800,00 €
49.980,00 € 153.000,00 € 25.000,00 € 1.200,00 €
31.620,00 € 100.300,00 € 25.000,00 € 10.200,00 €
17.850,00 € 11.900,00 € 25.000,00 € 27.600,00 €
15.810,00 € 62.050,00 € 25.000,00 € 2.400,00 €
16.830,00 € -  € -  €
364.140,00 € 1.314.100,00 € 225.000,00 € 178.800,00 €
364.140,00 € 1.314.100,00 € 225.000,00 € 178.800,00 €
2.546.940,00 € 6.302.750,00 € 3.008.375,00 € 1.393.200,00 €
2.549.700,00 € 6.302.750,00 € 3.008.375,00 € 1.393.200,00 €
- 2.760,00 € -  € -  € -  €
Schulartenabhängige
Festbeträge Anzeige- und Interaktionsgeräte
je schulisch genutzem Gebäude
insbesondere für die Installation aktiver
Netzwerkkomponenten
interaktives Displays
Aussattungsbedarf
(abzüglich vorhandener Systeme)
Beamersysteme
Aussattungsbedarf
unterschiedlich je Schulart (siehe
FÖRL) 4.000,00 € 1.750,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
mögliche Fördermittel
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 1.750,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
-  € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
-  € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
8.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
-  € 14.000,00 €
16.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
-  € -  €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
-  € 14.000,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € -  €
12.000,00 € 14.000,00 €
1.612.000,00 € 1.001.000,00 €
1.612.000,00 € 1.001.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 28.000,00 €
-  € 21.000,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
-  € 14.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 26.250,00 €
-  € 26.250,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
-  € -  €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 24.500,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € -  €
24.000,00 € 21.000,00 €
32.000,00 € 21.000,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
32.000,00 € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 26.250,00 €
160.000,00 € 659.750,00 €
160.000,00 € 659.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
-  € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 50.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
-  € 29.750,00 €
40.000,00 € -  €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 42.000,00 €
904.000,00 € 752.500,00 €
904.000,00 € 752.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € -  €
-  € 10.500,00 €
8.000,00 € 10.500,00 €
-  € 8.750,00 €
-  € 8.750,00 €
4.000,00 € 8.750,00 €
4.000,00 € 8.750,00 €
-  € 8.750,00 €
4.000,00 € 15.750,00 €
-  € -  €
8.000,00 € 8.750,00 €
-  € -  €
-  € 10.500,00 €
8.000,00 € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € -  €
-  € -  €
36.000,00 € 152.250,00 €
36.000,00 € 152.250,00 €
-  € 71.750,00 €
-  € -  €
-  € 89.250,00 €
-  € -  €
-  € -  €
-  € 50.750,00 €
-  € 64.750,00 €
-  € -  €
-  € -  €
-  € 50.750,00 €
-  € 49.000,00 €
-  € 35.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 19.250,00 €
-  € -  €
-  € 446.250,00 €
-  € 446.250,00 €
2.712.000,00 € 3.011.750,00 €
2.712.000,00 € 3.011.750,00 €
-  € -  €
Bemerkungen
Beginn Maßnahmeumsetzung Ende Maßnahmeumsetzung
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Oktober 22
Januar 20 Februar 20
mögliche Fördermittel
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Juli 20 August 20
Januar 23 März 23
14.08.2019 E-Mail:
Antrag auf Erweiterung der Infrastruktur vom Hort
liegt dem MPZ vor.
Umbaumaßnahmen für 1. Quartal 2020 geplant
Auszug OS aus GS-Teil. Umbau verschiedener Räume
Januar 22 Februar 22
Januar 20 Februar 20
Juli 20 August 20
Juli 20 August 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 23 Februar 23
Oktober 21 November 21
Juli 22 August 22
Juli 20 August 20
Juli 20 August 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 21 Februar 21
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Oktober 20 November 20
Januar 20 Februar 20
Oktober 20 November 20
Oktober 22 November 22
Juli 20 August 21
Juli 21 August 21
Juli 22 August 22
Juli 23 August 23
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20

Bedarfsmeldungen der Schulen
Anträge von Schulen auf Ausstattung
(zusätzl. zum Bestand)
PC Notebook Tablet Beamer
Grundschulen

Oberschulen
16
Gymnasium
Förderschulen
Berufsschulen
1 3 3

Anmerkungen
iDisplay
Bedarfsmeldungen der Schulen
Anträge von Schulen auf Ausstattung
(zusätzl. zum Bestand)
Grundschulen

Oberschulen
Antrag per Mail vom 06.09.2019, Frau Kogel
Gymnasium
Förderschulen
Bedarf von Beamer + Notebook in 2 AUR
PC im Vorbereitungsraum
Notebook+Beamer für Sportlehrer
Berufsschulen
27.510.915,00 €
Maßnahme Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Bemerkung Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Aufwendungen/
Auszahlungen
Förder-
mittel
Eigen-
mittel
Probe
passive Datentechnik
(LAN Vernetzung)
 über
Lecos umgesetzt
9.490.000 8.530.000 960.000 7.0001850.700 LAN-Verkabelung
Grundschulen, 7.0001851.700 LAN-
Vernetzung Oberschulen, 7.0001852.700
LAN-Vernetzung Gymnasien,
7.0001853.700 LAN-Vernetzung
Förderschulen, 7.0001854.700 LAN-
Vernetzung Berufsschulen; Erträge
entsprechend in der *705, (siehe
Einzeluntersetzung LAN-Verkabelung)
1.650.000 1.500.000 150.000 2.650.000 2.400.000 250.000 2.450.000 2.200.000 250.000 2.240.000 2.000.000 240.000 500.000 430.000 70.000 9.490.000
aktive Datentechnik
(Switche, Firewall,
WLAN-AP)
 wird über
Lecos umgesetzt
2.549.700 2.549.700 0 7.0001850.700 LAN-Verkabelung
Grundschulen, 7.0001851.700 LAN-
Vernetzung Oberschulen, 7.0001852.700
LAN-Vernetzung Gymnasien,
7.0001853.700 LAN-Vernetzung
Förderschulen, 7.0001854.700 LAN-
Vernetzung Berufsschulen; Erträge
entsprechend in der *705
659.100 659.100 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 445.500 445.500 0 445.100 445.100 0 2.549.700
Folgekosten pro Jahr
(Betrieb und Wartung)
774.700 0 774.700 Sachkonto 4431 0100 Telefon/Internet im
Schulbudget
45.000 0 45.000 100.000 0 100.000 160.000 0 160.000 210.000 0 210.000 259.700 0 259.700 774.700
Summe Teil A 12.814.400 11.079.700 1.734.700 2.354.100 2.159.100 195.000 3.250.000 2.900.000 350.000 3.110.000 2.700.000 410.000 2.895.500 2.445.500 450.000 1.204.800 875.100 329.700
davon InvHH 12.039.700 11.079.700 960.000 2.309.100 2.159.100 150.000 3.150.000 2.900.000 250.000 2.950.000 2.700.000 250.000 2.685.500 2.445.500 240.000 945.100 875.100 70.000
davon ErgHH 774.700 0 774.700 45.000 0 45.000 100.000 0 100.000 160.000 0 160.000 210.000 0 210.000 259.700 0 259.700
Kauf interaktiver
Displays
4.746.000 2.712.000 2.034.000
Beschaffungsvolumen: 678 interaktive Tafelsysteme
Preis pro Stk. 7.000 €, Festbetrag Förderung 4.000 €;
Begleichung über bewegl. AV Schulträgeraufgaben
(siehe Einzeluntersetzung Displays)
1.883.000 1.076.000 807.000 2.121.000 1.212.000 909.000 280.000 160.000 120.000 70.000 40.000 30.000 392.000 224.000 168.000 4.746.000
Beamer,
Deckenhalterung
Dokumentenkamera,
WLANKomponenten
3.011.750 3.011.750 0
Beschaffungsvolumen: 1.721 Beamer
Preis pro Stk. 1.750 € (500 € Beamer, 750 €
Deckenhalterung, 200€ - AppleTV
50%*500€ - 50% der Beamer mit
Dokumentenkameras); Begleichung über Innenauftrag
"Digitale Schule (1051 2430 0200)"
848.750 848.750 0 780.500 780.500 0 444.500 444.500 0 644.000 644.000 0 294.000 294.000 0 3.011.750
Desktop-Arbeitsplätze
Schüler-Lehrer-PCs
6.302.750 6.302.750 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale
Schule (1051 2430 0200)"
1.753.500 1.753.500 0 1.272.450 1.272.450 0 1.031.900 1.031.900 0 1.706.800 1.706.800 0 538.050 538.050 0 6.302.700
Desktop-Arbeitsplätze
Schüler-Lehrer-
Notebooks
1.393.200 1.393.200 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale
Schule (1051 2430 0200)"
418.200 418.200 0 227.400 227.400 0 228.000 228.000 0 324.600 324.600 0 195.000 195.000 0 1.393.200
mobile Endgeräte
(Tablets)
3.008.375 3.008.375 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale
Schule (1051 2430 0200)"
833.050 833.050 0 889.925 889.925 0 425.000 425.000 0 532.550 532.550 0 327.850 327.850 0 3.008.375
Summe Teil B 18.462.075 16.428.075 2.034.000 5.736.500 4.929.500 807.000 5.291.275 4.382.275 909.000 2.409.400 2.289.400 120.000 3.277.950 3.247.950 30.000 1.746.900 1.578.900 168.000
davon InvHH 4.746.000 2.712.000 2.034.000 1.883.000 1.076.000 807.000 2.121.000 1.212.000 909.000 280.000 160.000 120.000 70.000 40.000 30.000 392.000 224.000 168.000
davon ErgHH 13.716.075 13.716.075 0 3.853.500 3.853.500 0 3.170.275 3.170.275 0 2.129.400 2.129.400 0 3.207.950 3.207.950 0 1.354.900 1.354.900 0
GESAMT 31.276.475 27.507.775 3.768.700 8.090.600 7.088.600 1.002.000 8.541.275 7.282.275 1.259.000 5.519.400 4.989.400 530.000 6.173.450 5.693.450 480.000 2.951.700 2.454.000 497.700
davon InvHH 16.785.700 13.791.700 2.994.000 4.192.100 3.235.100 957.000 5.271.000 4.112.000 1.159.000 3.230.000 2.860.000 370.000 2.755.500 2.485.500 270.000 1.337.100 1.099.100 238.000
davon ErgHH 14.490.775 13.716.075 774.700 3.898.500 3.853.500 45.000 3.270.275 3.170.275 100.000 2.289.400 2.129.400 160.000 3.417.950 3.207.950 210.000 1.614.600 1.354.900 259.700
zzgl. Einrichtung 3,5
VzÄ pro Jahr
759.133 0 759.133 /5 Jahre = 151.826,56 €
Personalkosten 2020 für die Monate März
bis Dezember, für die Folgejahre jeweils
das gesamte Kalenderjahr. Aufgeführt
sind nur PK für 2,5 VzÄ, die zusätzlich
eingerichtet werden, PK für die Stelle aus
freien Anteilen sind bzw. werden sowieso
im PK-Budget des AfJFB geplant
Gesamt lt. AfFJB
Anlage 2
31.276.475 27.507.775 3.768.700
Differenz 0 0 0
2024Gesamt 2020 2021 2022 2023
Datei: G:\51\Vorlagen\51.7\DS-08178 Digitalpakt Teil A\VI-DS-08178_Anlage_5_Teil_A_B_18.12.2019.xlsx
Anlage 4 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schul Stand: 12/2019
Planung der Reihenfolge der Umsetzung passive- und aktive Datentechnik je Schule
Reihenfolge der Umsetzung je Schule:
1.Ausbau passive Datenvernetzung
2.Einbau aktive Datentechnik
3.Lieferung, Konfiguration interaktive Tafelsysteme oder Beamersysteme, Tablets
Die Ausstattung der Schulen mit PCs, Notebooks, Server und Drucker erfolgt gemäß der IT-Rollout Planung
Umsetzung Endgeräte
lfd.-Nr. Nr Name Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung iDsiplay+Beamer+Tablets
2 10003Kurt-Masur-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
15 10036Erich Kästner-Schule (Neubau) 0 Nein keine 1 Ja Lecos 1
29 10073Schule am Auensee 0 Nein keine 0 Nein keine 1
74 10217Schule in der Bernhard-Göring-Straße 0 Nein keine 0 Nein keine 1
69 12001
Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-
Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
108 12001
Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-
Schule / Umnutzung zur Oberschule G.-
Schumann-OS 0 Nein keine 0 Nein keine 1
82 20043Sportoberschule Leipzig, Neubau 0 Nein keine 0 Nein keine 1
101 20150Schule am Weißeplatz 0 Nein keine 0 Nein keine 1
109 20152Schule Ratzelstraße 0 Nein keine 0 Nein keine 1
81 21035OS Diderotstraße 0 Nein keine 0 Nein keine 1
113 30004Immanuel-Kant-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
117 30045Robert-Schumann-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
122 30130Humboldt-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
126 30134Wilhelm-Ostwald-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
129 30136L.-O.-Peters-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
130 30137Goethe-Gymnasium 0 Nein keine 0 Nein keine 1
131 30138Gerda-Taro-Schule 0 Nein keine 0 Nein keine 1
151 40010Schule Thonberg 0 Nein keine 0 Nein keine 1
154 41011Dr.-G.-Sacke-Schule, Nebenstelle 0 Nein keine 0 Nein keine 1
172 52007BSZ 7 Elektrotechnik, Außenstelle 0 Nein keine 0 Nein keine 1
133 k.A. GYM Karl-Heine-Str. 0 Nein keine 0 Nein keine 1
1 10001Pablo-Neruda-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
11 10030Franz-Mehring-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
18 10040Erich-Zeigner-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
30 1007474. Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
35 10080Joachim-Ringelnatz-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
55 10202Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
63 10211Schule Liebertwolkwitz 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
66 10215Schule 5 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
67 10216Fanny-Hensel-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
68 11036Erich-Kästner-Schule, NBST 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
88 2006868. Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
116 30039Werner-Heisenberg-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
123 30131A.-Ph.-Reclam-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
124 30132Thomasschule zu Leipzig 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
144 40002Fritz-Gietzelt-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
146 40004Adolph-Diesterweg-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
153 40011Dr.-G.-Sacke-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
passive Datentechnik aktive DatentechnikSchulen
1
Anlage 4 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schul Stand: 12/2019
Umsetzung Endgeräte
lfd.-Nr. Nr Name Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung iDsiplay+Beamer+Tablets
passive Datentechnik aktive DatentechnikSchulen
156 40013Käthe-Kollwitz-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
164 50001BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
169 50006Arwed-Rossbach-Schule, Bautechnik 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
170 50007BSZ 7 Elektrotechnik 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
174 50009Ruth-Pfau-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
175 50010Susanna-Eger-Schule 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
177 50012BSZ 12 "Robert Blum" 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
165 51001
BSZ 1, Wirtschaft und Verwaltung,
Nebenstelle 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
167 51003Karl-Heine-Schule, Außenstelle 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
171 51007BSZ 7, Nebenstelle 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
168 52003Karl-Heine-Schule, Außenstelle 0 Nein keine 1 Ja Lecos 2
22 10050Schule am Adler 1 Nein AGM 0 Nein keine 3
24 1006060. Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
26 1006666. Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
32 10076Anna-Magdalena-Bach-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
33 10077Fritz-Baumgarten-Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
34 1007878. Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
48 10124Heinrich-Mann-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
49 10125Wilhelm-Busch-Schule 1 Nein AGM 2 nein 3
56 10203Schule Gundorf 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
65 10213Schule Rückmarsdorf 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
83 20050Schule am Adler 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
85 20054Apollonia-von-Wiedebach-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
89 20073Paul-Robeson-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
91 2009494. Schule Standort Grünau (Sanierung)1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
92 2009494. Schule (Auslagerungsstandort) 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
96 20127Georg-Schumann-Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
98 20146Schule Wiederitzsch 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
125 30133Max-Klinger-Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
142 40001Schule Grünau, Haus 1 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
161 40006Martinschule, An der Kotsche 1 Nein AGM 0 Ja keine 3
70 k.A. Schule am Addis-Abeba-Platz 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
71 k.A. Neue GS Lindenau 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
72 k.A. GS Baumannstr. (GS Adler)- Neubau 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
73 k.A. Neubau 31. Schule 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
104 k.A. Neue Oberschule Ihmelsstraße 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
105 k.A. Reaktivierung Hainbuchenstraße 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
106 k.A. OS Höltystraße 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
107 k.A. OS Barnet-List-Platz 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
134 k.A. Neues Gymnasium Ihmelsstraße 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
135 k.A. Mannheimer Straße 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
136 k.A. Schraderhaus 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
137 k.A. GYM Wiederitzsch 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
138 k.A. Prager Spitze 1 Nein AGM 2 Ja Lecos 3
16 10037Geschwister-Scholl-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
114 30023F.-A.-Brockhaus-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
118 30052Johannes-Kepler-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
2
Anlage 4 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schul Stand: 12/2019
Umsetzung Endgeräte
lfd.-Nr. Nr Name Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung iDsiplay+Beamer+Tablets
passive Datentechnik aktive DatentechnikSchulen
7 10017Astrid-Lindgren-Schule 1 Ja AGM 2 Ja Lecos 3
132 31045
R.-Schumann-Schule, AST (Interim Karl-
Heine-GYM) 1 Ja AGM 1 Ja Lecos 3
8 10021Clara-Wieck-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
9 1002424. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
10 10025Ernst-Pinkert-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
25 10062Schule Portitz 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
27 10069Wilhelm-Hauff-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
31 10075Hans-Kroch-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
39 1009191. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
40 10100100. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
41 10105Theodor-Körner-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
42 10108Brüder-Grimm-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
43 10112Wilhelm-Wander-Schule 2 Ja Lecos/AGM 2 Ja Lecos 3
45 10118Hans-Christian-Andersen-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
46 10119Marienbrunner Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
52 10172Schule am Leutscher Holz 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
57 10204Alfred-Kästner-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
62 10210Schule Holzhausen 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
78 2001616. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
86 2005656. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
94 20123Helmholtzschule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
97 20145H.-Pestalozzi-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
99 20148Geschwister-Scholl-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
100 20149Schule Mölkau 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
102 20151Schule Georg-Schwarz-Straße 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
119 30110Gustav-Hertz-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
121 30113Friedrich-Schiller-Schule 2 Ja Lecos 0 Nein keine 3
147 40005Ernst-Zinna-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
149 40007Schule Rosenweg 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
155 40012Albert-Schweitzer-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
158 40019Schule Engelsdorf 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
143 41001Schule Grünau, AST 2 Ja Lecos 2 0 Lecos 3
176 50011BSZ 11 Henriette-Goldschmidt-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
178 51012
BSZ 12 "Robert Blum", + BSZ 11
Außenstelle 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
110 60144Nachbarschaftsschule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
13990001/2/3Leipzig-Kolleg und Abendschulen 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
3 100088. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
5 10010Schule am Rabet 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
6 10013August-Bebel-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
12 1003131. Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
58 10205Schule Stahmeln 2 Ja Lecos/AGM 2 Ja Lecos 3
61 10209Christoph-Arnold-Schule 2 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
59 11205Schule Stahmeln, Nebenstelle 2 Ja Lecos 2 ja Lecos 3
148 40006Martin-Schule 2 ja Lecos 2 Nein Lecos 3
95 20125125. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
13 1003333. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
14 10034Carl-von-Linné-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
3
Anlage 4 Vorlage Teil A - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schul Stand: 12/2019
Umsetzung Endgeräte
lfd.-Nr. Nr Name Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung Priorität Umsetzung Beantragung FÖMI Projektsteuerung iDsiplay+Beamer+Tablets
passive Datentechnik aktive DatentechnikSchulen
17 1003939. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
19 10041Lessingschule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
20 1004646. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
21 10049Schule am Auwald 3 ja Lecos 0 Nein keine 3
23 10054Schule Connewitz 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
28 10070Adam-Friedrich-Oeser-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
36 1008585. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
37 10086Friedrich-Fröbel-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
38 1009090. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
44 10114Karl-Liebknecht-Schule 3 ja Lecos 2 Ja Lecos 3
51 10157157. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
53 10200Schule am Floßplatz 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
54 10201Schule Seehausen 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
64 10212Schule Mölkau 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
77 20005Petrischule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
79 2002020. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
80 2003535. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
84 20051Lene-Voigt-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
87 20062Christian-Gottlob-Frege-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
90 2008484. Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
93 20106Schule Paunsdorf 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
103 2102020. Schule, AST (Interim f. Ihmelstr.) 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
115 30028Neue Nikolaischule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
120 30111Leibnizschule 3 Ja Lecos 0 Nein keine 3
127 30135Gymnasium Engelsdorf 3 Ja Lecos 1 Ja Lecos 3
128 31135Gymnasium Engelsdorf, Nebenstelle 3 Ja Lecos 1 Ja Lecos 3
145 40003Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule 3 ja Lecos 2 Ja Lecos 3
150 40009Lindenhofschule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
157 40015Wladimir-Filatow-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
166 50003Karl-Heine-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
159 70001Kurt-Biedermann-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
160 71001Kurt-Biedermann-Schule 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
50 10146Schule Wiederitzsch 3 Ja Lecos 2 ja Lecos 3
60 10208Schule Miltitz 3 Ja Lecos 2 Ja Lecos 3
152 k.A.
Martinschule / geistig behinderter Zweig
der  Schule neu ab SJ 2019/2020(alte
Schule Thonberg) 3 ja Lecos 2 Ja Lecos 3
173 50008Gutenbergschule 3 ja Lecos 0 Nein keine 3
4 100099. Schule 3 Ja Lecos 0 Nein keine 3
47 10120120. Schule 4 Ja Lecos 2 ja Lecos 3
4