city_slug: leipzig

paper_type: Informationsvorlage

text:
1/4

Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06689

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
5. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen   Information zur Kenntnis
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis
SBB Südost   Information zur Kenntnis
Ratsversammlung  23.01.2019 Information zur Kenntnis

Beschlussvorschlag:

Der 5. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis
genommen.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert.

2/4

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 nicht relevant

Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat  nein  ja,

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

3/4

Sachverhalt:

1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand
dargelegt.
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche ab dem Stichtag des
4. Sachstandsberichtes (01.11.2018) bis zum neuen Stichtag (31.12.2018) vollzogen
wurden.

Ergänzend wird in Anlage 2a eine Übersicht zu den Mittelumwidmungen nach § 79
SächsGemO beigefügt, in welcher die Umwidmungen aus den Kostenstellen zur
unterjährigen Finanzierung für die Sofort-Schulen abgebildet werden. In dieser Übersicht
werden auch die aktuellen Stände der Umwidmungen und die gebundenen Aufträge (Obligo)
gegenüber gestellt. Anlage 2a wurde zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem letzten Stand
(08.10.2018) fortgeschrieben.
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend des Beschlusspunktes 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden
Maßnahmen abgebildet.
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.

Hinweis: Entsprechend der Hinweise aus dem Fachausschuss Finanzen wurden die Spalten
„Ist“ mit den tatsächlich vollzogenen Zahlungen sowie „HAR“ mit den
Haushaltsausgaberesten ergänzt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen abzubilden.
Stand 31.12.2018 ist der Haushalt 2018 noch nicht abgeschlossen, sodass die Darstellung in
beiden Spalten mit den Folgeberichten weiter präzisiert werden wird.
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.

4/4

Anlagen:

Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung nach § 79 bzw. § 81
SächsGemO
Anlage 2a Übersicht unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81
SächsGemO mit Deckung aus Kostenstellen zur unterjährigen Finanzierung
Sofort-Schulen
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1
  zu VI-Ifo-06689
  1

1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)
⋅ Die Rückbaumaßnahmen wurden im November in der 47.  KW abgeschlossen
⋅ Danach hat eine erste Untersuchung des Baugeländes  auf Munitionsfreiheit
stattgefunden. Dabei wurden keine Kampfmittel gefunden. Da jedoch aufgrund der
zahlreichen im Boden liegenden (nicht mehr genutzten) Kabel und Leitungen erhebliche
Störungen bei den Messungen festgestellt wurden, wird während der gesamten
Erdarbeiten eine Fachfirma zur Munitionsbergung beigestellt, die die Arbeiten
überwachen wird.
⋅ Anfang November wurde das Baugelände durch das Lan desamt für Archäologie
untersucht und für die Bauarbeiten freigegeben.
⋅ Durch den GÜ wurde die Genehmigungsplanung abgesch lossen und der Bauantrag
gestellt.
⋅ aktuelle Herausforderung: Abstimmung mit den Fachä mtern bzgl. der Stellungnahmen
zum Bauantrag, insbesondere Terminrisiko damit verbunden
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans sta rk risikobehaftet

2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)
⋅ Das Vergabeverfahren „Verhandlungsverfahren mit Te ilnahmewettbewerb“ wurde am
29.11.2018 mit der Veröffentlichung des Teilnahmewettbewerbes gestartet
⋅ Im Dezember wurde mit dem Beräumen / Entrümpeln de r beiden Schulgebäude
begonnen
⋅ Planung bis LP4 ist abgeschlossen; der Bauantrag w urde Anfang Dezember eingereicht.
⋅ aktuell wird für den 1. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau für einen zentralen
Eingangsbereich mit Ausgabeküche, Speiseraum und Aula vorgesehen, mit dem dann
eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums erreicht werden kann
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 für 10 Unter richtsklassen aktuell realistisch
darstellbar
 Maßnahme aktuell im Plan

3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium)
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße
⋅ Planung gestaltet sich aufgrund des Zustandes des Gebäudes insgesamt schwieriger als
erwartet; Die Ausschreibung der Entkernungsarbeiten wurde am 10.12.2018 gestartet,
Beauftragung soll bis Mitte Februar erfolgen.
⋅ Aufgrund der vorhandenen Schadstoffe werden die En tkernungsarbeiten mindestens bis
Ende Oktober 2019 dauern
⋅ Fertigstellung der Schule erfolgt zum Schuljahr 20 22/2023, wie im Beschluss festgelegt
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm
gewährleistet
 Maßnahme aktuell im Plan

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1
  zu VI-Ifo-06689
  2

4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule/ Gymnasium)
⋅ Der Bebauungsplan Nr. E-139 "VHW-ehemaliges Holzve redelungswerk", 1. Änderung ist
rechtskräftig (s. Bekanntmachung im Amtsblatt v. 08.12.2018).
⋅ Im November wurde entschieden, den Baubeginn für d as Gymnasium zu verschieben
und erst einmal nur die Oberschule einschl. Sporthalle zu bauen. Durch diese
Terminverschiebung ist eine Realisierung des Gymnasiums durch einen GÜ zunächst
nicht mehr vergaberechtlich darstellbar. Deshalb wird das Gymnasium voraussichtlich als
"normales " Schulbauprojekt mit kompletter Planung und Einzellosvergabe umgesetzt.
Dazu ist 2019 das VgV-Verfahren für die Planer durchzuführen.
⋅ Das Vergabeverfahren für die Oberschule einschl. S porthalle wurde vorbereitet. Nach
finaler Abstimmung am 07.01.2019 soll voraussichtlich in der 2. KW die Veröffentlichung
des Teilnahmewettbewerbs erfolgen.
. Auf dem Baugrundstück werden aktuell Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen
durchgeführt. Im ersten Quartal 2019 wird das Baugelände durch die Archäologen auf
mögliche Fundstellen untersucht.
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan

5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule)
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig
⋅ Fördermittel: Antrag wird erst 2019 eingereicht
⋅ Der Baubeginn wurde aufgrund verschiedener Risiken  aus Bauabläufen und
Umzugsketten (Fertigstellung Neubau Grundschule Brüderstr, Umzug/Umbau OS Dösner
Weg) realistisch ab 2022 eingeordnet
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet

6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule)
⋅ aktueller Planungsstand: in 28. KW wurde die Voren twurfsplanung (LP 2) abgeschlossen,
auf dieser Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht
⋅ Bauantrag eingereicht, Baubeschluss in Erarbeitung / interner Abstimmung
⋅ Gesamtkosten aktuell 14,4 Mio. €
⋅ Inbetriebnahme nunmehr erst zum SJ-Beginn 2022/23 geplant

7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule)
⋅ aktuell Grundlagenermittlung / Variantenuntersuchu ng zum Standort

8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Dreieck/ Prager Spitze
(Gymnasium)
⋅ Neubau 5-zügiges Gymnasium mit 2 Dreifeldsporthall en (gestapelt) für insgesamt 1.411
Schüler (Klassenstärke 28 Schüler + 2 DaZ-Klassen und 20 % Überbelegung) inkl.
notwendiger Sport-, Pausen- und sonstigen Freianlagen
⋅ Mitnutzung der Sporthalle und der Sportfreiflächen  durch die Oberschule Barnet-Licht-
Platz und das Sportinternat
⋅ Grundstück (Flurstücke 317, 318, 306) gehört zum T auschpaket mit der LWB mbH (vgl.
VI-DS-05057-NF-01); Vertrag ist beurkundet; Besitzübergang erfolgt derzeit noch
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1
  zu VI-Ifo-06689
  3

⋅ Zuarbeiten SPA (städtebauliche Einordnung, städteb auliche Lage, Umgang mit B-Plan);
AfU (zur erforderlichen umweltrelevanten GA) bis Ende 2018 vorgesehen
⋅ VgV-Vergabeverfahren mit Konzeptidee in Vorbereitu ng; VgV-Verfahren beginnt nach
Finanzierungsabsicherung

9.) Goyastraße 12, Interim Goyastraße (Oberschule)
⋅ Maßnahme wurde verworfen (vgl. 4. Sachstandsberich t)

10.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium)
⋅ Geplant ist ein dreigeschossiger Solitärbau mit 12  Unterrichtsräumen (davon 3
Fachkabinette) als Erweiterung des bisher fünfzügigen Gerda-Taro-Gymnasiums um
einen Zug
⋅ Die grundsätzliche planungsrechtliche Umsetzbarkei t ist geklärt
⋅ Die Planung wird durch die LESG bis zur LP 4 (Baug enehmigung) beauftragt; auf dieser
Grundlage wird durch die LESG eine GU-Leistung ausgeschrieben
⋅ Der Bauantrag soll im April 2019 eingereicht werde n; Baubeginn ist für Oktober 2019
geplant, der Übergabetermin der fertig gestellten Erweiterung ist für Oktober 2020
vorgesehen. Geprüft wird, ob und in welchem Umfang zum Schuljahresbeginn 2020/2021
Teile des Erweiterungsbaus genutzt werden können.
Übersicht zu den Mittelverschiebungen Anlage 2
zu VI-Ifo-06689
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP (Buchungen vom 1.11.-31.12.2018 rot)
Projektdefinition PSP-Element Bezeichnung Projekt Kost enart Plan Freigaben APL / ÜPL Lokale Sperren Verfügt
Einzelnachwe
is    APL/ÜPL/
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0001060.705 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz 68110000 -234.800,00 -234.800,00 0 0 0 -62.000,00 20.09.2018 Amt 51; DS-02023-DS-04
7.0001060.700 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz 78511000 587.000,00 587.000,00 -352.000,00 0 0 -70.000,00 18.10.2018 Amt 51
0 -190.000,00 13.11.2018 Amt 51
-30.000,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-05899
7.0001060 352.200,00 352.200,00 -352.000,00 -352.000,00
7.0001352.705 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 6811 0000 -750.000,00 -750.000,00 0 0 0 -312.000,00 20.07.2018 Amt 51; VI-DS-03778-DS-03
7.0001352.700 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 7851 1000 3.698.000,00 3.698.000,00 -450.000,00 0 994.647,74 -100.000,00 20.09.2018 Amt 51  VI-DS-02023-DS-04
994.647,74 -38.000,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02946-DS-03
7.0001352 2.948.000,00 2.948.000,00 -450.000,00 -450.000,00
7.0001353.700 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 785110 00 900.000,00 900.000,00 -829.000,00 71.000,00 0 -180.000,00 06.02.2018 Amt 51; VI-DS-04516-DS-01
0 -200.000,00 21.06.2018 Amt 51
-100.000,00 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-03277-DS-01
-150.000,00 02.08.2018 Amt 51; TF-SHB 15.06.2018
-79.000,00 20.09.2018 Amt 51 VI-DS-02023-DS-04
-120.000,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02859-DS-03
7.0001353 900.000,00 900.000,00 -829.000,00 -829.000,00
7.0000698.705 Schulstandort Ihmelsstraße - OS 6811000 0 -2.100.000,00 -2.100.000,00 0 0 0 -1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
7.0000698.700 Schulstandort Ihmelsstraße - OS 7851100 0 7.000.000,00 7.000.000,00 -2.286.000,00 3.050.000,00 3 82.976,47 -1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
382.976,47 -95.000,00 20.09.2018 Amt 51  VI-DS-02023-DS-04
-191.000,00 08.11.2018 Amt 66; TF-SHB 05.09.2018 TOP:4.6
7.0000698 4.900.000,00 4.900.000,00 -2.286.000,00 -2.286.000,00
7.0000965.705 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 6811 0000 -4.800.000,00 -4.800.000,00 0 0 -11.392.449,51 -1.524.985,00 27.06.2018 Amt 51; VI-DS-05832
7.0000965.700 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 7851 1000 7.139.650,00 7.139.650,00 -2.339.650,00 0 4.655.332 ,26 -500.000,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957-DS-02
-6.737.117,25 -70.000,00 08.10.2018 Amt 51, TF-SHB 15.06.18
-20.000,00 18.10.2018 Amt 51  VI-DS-03932
-3.200,00 27.11.2018 Amt 51;
-15.000,00 10.12.2018 Amt 51
-55.000,00 10.12.2018 Amt 51
-151.465,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02859-DS-03
7.0000965 2.339.650,00 2.339.650,00 -2.339.650,00 -2.339.650,00
7.0001090.705 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 68110000 - 441.000,00 -441.000,00 0 0 0 -170.231,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957-DS-02
7.0001090.700 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 78511000 1 .253.350,00 1.253.350,00 -222.181,00 150.000,00 1.799,2 8 -7.450,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957
1.799,28 -44.500,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02946-DS-03
7.0001090 812.350,00 812.350,00 -222.181,00 -222.181,00
7.0001359.705 Kita Goldsternstraße 21 68110000 -640.00 0,00 -640.000,00 0 0 0 -170.000,00 10.04.2018 Amt 51
7.0001359.700 Kita Goldsternstraße 21 78511000 1.285.0 00,00 1.285.000,00 -542.170,00 102.830,00 0 -165.000,00 31.05.2018 VI-DS-05773
0 -7.250,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-006422
-199.920,00 20.12.2018 VI-DS-06421
7.0001359 645.000,00 645.000,00 -542.170,00 -542.170,00
7.0001568.700 Kita Tarostraße 7/9 78511000 250.000,00 2 50.000,00 -162.750,00 185.750,00 0 -122.750,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-006422
0 -40.000,00 13.11.2018 Amt 51
7.0001568 250.000,00 250.000,00 -162.750,00 -162.750,00
Maßnahme wurde neu
eingeordnet. Die Mittel
werden ab 2020
wieder zugeführt
Maßnahme wurde neu
eingeordnet. Die Mittel
werden ab 2020
wieder zugeführt
Die Mittel werden bis
2022 wieder zugeführt
Maßnahme wurde
zurückgestellt,
Realisierung bei
Komplexsanierung
Die Mittel werden bis
2020 wieder zugeführt
Die Maßnahme wurde
in die Finanzplanung
bis 2023 neu
eingeordnet
Die Maßnahme wurde
in die Finanzplanung
2019/20ff in anderen
PSP-Elementen neu
eingeordnet
Die Mittel werden bis
2020 wieder zugeführt
Anlage 2a
zu VI-DS-06689 Übersicht Umwidmungen nach § 79 (1) SächsGemO für Sofort-Schulen
Übersicht der einzelnen Umwidmungen Stand 31.12.2019
Objektnr. /
Kostenstelle
Objektbezeichnung /
Bezeichnung Kostenstelle
gebuchte
Umwidm-
ung in €
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau -38 0.000
7.0001497.700 Reaktivierung Hainbuchenstr. 380.000
-
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau -50 .000
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 50. 000
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 5 0.000
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze - 50.000
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -7 00.000
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 700. 000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -4 50.000
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450.0 00
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 50.000
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 550. 000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 90.000
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -4 50.000
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 450.0 00
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 00.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 600.000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 .000.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.000.000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 00.000
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 100.000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 00.000
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 600.000
-
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH 342.300
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH -342.300
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 65 0.000
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 50.000
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 400.000
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH -400.000
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 00.000
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 100.0 00
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 0.000
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 5 0.000
-
7.0000554 K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.) -550.083
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 550.083
-
7.0000584 Brücken Autobahn A14 -456.781
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 456.781
-
7.0000560 S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc -1.300 .000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.300.000
-
7.0000581 Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße -190.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 190.000
-
7.0000559 Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst -78.3 14
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 78.314
-
7.0000642 G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahmeln -27 .000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 27.000
-
7.0000528 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. -74.597
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 74.597
-
Seite 1 von 2
Anlage 2a
zu VI-DS-06689 Objektnr. /
Kostenstelle
Objektbezeichnung /
Bezeichnung Kostenstelle
gebuchte
Umwidm-
ung in €
7.000619 strategischer Grunderwerb -1.000.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.000.000
-
7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe -4 05.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 405.000
-
7.0001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa -393.2 25
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 393.225
-
1098750000 KST -1.550.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.550.000
-
1098750000 KST -900.000
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 900.000
-
1098750000 KST -500.000
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 500.000
-
1098750000 KST -160.000
7.0001945.700 Wiederitzsch Neubau Gym. 5-zügig+2 Fel d SH 160.000
-
1098750000 KST -435.000
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 435.000
-
1098750000 KST 400.000
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH -400.000
-
1098750000 KST -25.000
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 2 5.000
-
70001060 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz -30.000
7.0001499.700 Schule Am Adler / Erw. Auszug GS 30.000
-
70001060 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz -190.000
7.0001497.700 Hainbuchenstraße 190.000
-
1098750000 KST -100.000
7.0001946.700 Telemann-Gymnasium 100.000
-
Summe 13.535.000
Objektnr. /
Kostenstelle
Objektbezeichnung /
Bezeichnung Kostenstelle
gebuchte
Umwidm-
ung in €
lt. VI-DS-
05899-NF-
21,
i. V. m. VI-
DS-06478
Anlage 1
Obligo
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 7.625.000 7.475.000 6. 641.304
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 1.000.000 1.000.000 873.886
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 1.100.000 1.100.000 868.095
7.0001945.700 Wiederitzsch Neubau Gym. 5-zügig+2 Fel d SH 160.000 160.000 35.816
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 35.000 435.000 178.176
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 7 5.000 75.000 57.623
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 550.0 00 550.000 550.000
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000 590. 000 2.230.800 *)
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450.0 00 450.000 400.000
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 550. 000 550.000 550.000
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 700. 000 700.000 700.000
7.0001499.700 Schule Am Adler / Erw. Auszug GS 30.000 0 30.0 00
7.0001497.700 Hainbuchenstraße 570.000 0 443.998
7.0001942.700 Georg-Schumann-Schule 0 0 0
7.0001946.700 Telemann-Gymnasium 100.000 100.000 0
- Sportoberschule Modul 0 0 0
Summe 13.535.000 13.185.000 13.559.697
*) Für das Projekt 2. BA Schule Böhltz Ehrenberg konnten Fördermittel in Anspruch genommen werden, daher Obligo > Umwidmungen aus Kostenstelle
Zusammenfassung nach Objekten / Abgleich mit Beschluss VI-DS-05899-NF-21 und Obligo
(beauftragte Leistungen)
Seite 2 von 2
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 11 26 1149 1173 1187
Bestand an Klassen 871 887 955 971 971 981 1077 1117 1197 122 1 1221
Zugang Kapazitätserweiterungen
Anna-Magdalena-Bach-Schule
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessingschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Str. 1-3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
157. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Gundorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Schule Stahmeln 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Paul-Robeson-Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Hauff-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Liebknecht-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Kroch-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-v.-Linné-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam-Friedrich-Oeser-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Eutritzscher Freildebahnhof 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
August-Bebel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Wilhelm-Wander-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Rabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Clara-Wieck-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
198 Neubau Schönefeld 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
66. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
199 Neubau Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Theodor-Körner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brüder-Grimm-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Christian-Andersen-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID
TF-
SHB
1/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID
TF-
SHB
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030
Schule am Floßplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt-Masur-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Connewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard-Göring-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jablonowskistr. 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Bayrischer Bahnhof 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
496 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Franz-Mehring-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Neubau Döbelner Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Neubau Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
340 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Christoph-Arnold-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Liebertwolkwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marienbrunner Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Neubau Lößnig/Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Erich-Zeigner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanny-Hensel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstr. 4-6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 120. Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Baumannstr. 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim-Ringelnatz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Fröbel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Karlsruher Str. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
24/65 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Miltitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Neubau Uranusstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Schule Seehausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID
TF-
SHB
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030
154 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Knauthain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 Neubau Möckern 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
30 Neubau Möckern/Gohlis 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Gemeinschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Neubauernsiedlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 887 955 971 971 981 1077 1117 1197 1221 1221 1221
Differenz (negativ = fehlende Klassen) 4 -7 -27 -50 -67 2 16 71 72 48 34
Belegung 2018/19 (98%) 1) 100% 101% 103% 105% 107% 100% 99% 94% 94% 96% 97%
3/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671
Bestand an Klassen 451 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730
Zugang Kapazitätserweiterungen
46
Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
Petrischule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportmittelschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Paunsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule am Weißeplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule (Liebertw.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene-Voigt-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Schule am Adler 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
56. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmholtzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachbarschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Pestalozzi-Schule  (B.-Ehrenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
109 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Diderotstr. 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstr. 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratzelstr. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
45 Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
86 Höltystr. 51 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstr. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
159 Löbauer Str. 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Uhlandstr. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 Kolmstr. (o. HNr. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Friesenstr./Bhf. Plagwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Pablo-Neruda-Schule (alt) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
ID
TF-
SHB
4/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID
TF-
SHB
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030
Anhalter Str. 1 E) 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Täubchenweg 26 / Schraderhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730 754
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -8 20 27 27 55 68 78 77 83
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 102% 97% 95% 96% 92% 90% 89% 89% 89%
5/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2 024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 202 9/2030
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960
Bestand an Klassen 550 550 584 628 661 775 815 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen
Anton-Philipp-Reclam-Schule
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomasschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav-Hertz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Engelsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 Humboldt-Schule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
251 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
127/130 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Gerda-Taro-Schule 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Str. 22b 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Prager Dreieck 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstr. 14 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 Zentrum Nord (HBhf.-Westseite) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
88 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
139 Jahrtausendfeld 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
163/514 Mannheimer Str. 128 a/b 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Uhlandstr. F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (Wiederitzsch) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 (Schraderhaus) 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Str. 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) G) 0 24 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 584 628 661 775 815 895 895 975 975 975
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -29 -33 -40 30 22 56 12 68 41 15
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 105% 105% 106% 96% 97% 94% 99% 93% 96% 98%
ID
TF-
SHB
6/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Fußnoten:
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der
Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str.
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden.
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet
werden.
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet
werden.
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung
7/7
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s . ID24  s. ID24
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65   s. ID 65  s. ID 65
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      7.993.00 0 €         248.398 €          851.602 €      5.695 .000 €      2.298.000 €
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2019 VI-DS -06442      1.368.000 €                    - €                     - €                    - €      1.36 8.000 €
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01      2.053.000 €                    - €                     - €                    - €      2.053.000 €
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2019 VI-DS-0237 1 VI-DS-04698-
NF-03      2.700.000 €         480.051 €       2.369.949 €      1.923.750 €         776.250 €
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2019 VI-D S-01854 VI-DS-04017      5.956.000 €      2.173.798 €        4.839.774 €      4.243.650 €      1.712.350 €
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 RBV-135 1/12 VI-DS-02210-
DS-02    10.470.000 €      5.216.494 €       4.938.358 €      6.886.250 €      3.583.750 €
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner-
Schule) GS Sanierung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03      3.693.300 €      1.149.804 €       2.051.496 €       1.234.680 €      2.458.620 €
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      4.600.000 €         624.628 €          735.373 €      1.748.000 €      2.852.000 €
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS Erweiterung 2020 VI-DS -01854 VI-DS-04169-
NF-02      3.520.000 €           66.678 €          183.32 2 €      1.408.000 €      2.112.000 €
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21      3.800.000 €         120.000 €          700.000  €                    - €      3.800.000 €
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-05899-
NF-21      4.500.000 €         170.000 €          400.000  €                    - €      4.500.000 €
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher
Holz GS Erweiterung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21      5.500.000 €         120.000 €          550.000  €                    - €      5.500.000 €
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 VI-DS-05266-
DS-02      1.100.000 €                    - €                     - €                    - €      1.100.000 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-04754-
NF-02    15.750.000 €      2.743.267 €       2.696.715 €      6.057.500 €      9.692.500 €
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus
II GS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676      7.860.600  €      1.234.034 €       3.862.455 €      3.620.80 0 €      4.239.800 €
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017      7.864.000 €      1.145.520 €        4.564.355 €      5.603.100 €      2.260.900 €
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf
(Interim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932-
NF-02      1.100.000 €                    - €          12 0.000 €                    - €      1.100.000 €
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      6.500.000 €      2.012.500 €       2.820.464 €       2.470.000 €      4.030.000 €
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932-
NF-02      2.000.000 €                    - €                     - €                    - €      2.000.000 €
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule
(Investorenmodell) GS Neubau 2021 VI-DS-03155-
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 VI-DS-01854      3.950.000 €           24.982 €          341.018 €                    - €      3.950. 000 €
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2022 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01      2.500.000 €                    - €                     - €                    - €      2.500.000 €
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854    12.000.000 €                    - €            67.351 €                    - €    12.000.000 €
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854      6.500.000 €           34 .727 €          912.273 €      2.280.000 €      4.2 20.000 €
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2023 VI-DS-06749    22.700.000 €                    - €                     - €      9.080.000 €    13. 620.000 €
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023    12.000.000 €                    - €                     - €                    - €    12.000.000 €
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023      8.420.000 €                    - €                     - €                    - €      8.420.000 €
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 VI-DS-03155-
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024      6.900.000 €                    - €                     - €                    - €      6.900.000 €
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5      6.000.000 €                    - €                     - €      2.280.000 €      3.720.000 €
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25    17.000.000 €                    - €                     - €      6.460.000 €    10.540.000 €
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25    17.300.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    10.460.000 €
198 Standort offen Grundschule Schönefeld GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 €
204 Standort offen Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026    16.000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 €
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 €
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 €
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 €
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.0 00 €
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027    16.000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 €
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 €
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule
(Vorhaltefläche) GS Neubau    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 €
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule
(Vorhaltefläche) GS Neubau                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04706    17.000.000 €      2.614. 162 €     11.817.773 €    12.031.687 €      4.968.3 13 €
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 01784 VI-DS-05640    17.510.000 €      2.121.564 €     11.858.207 €    11.622.920 €      5.887.080 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2021 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    17.375.000 €      1.222.246 €       2.927.754 €      5.358.130 €    12.016.870 €
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 VI- DS-01854    20.000.000 €                    - €          200.000 €      7.600.000 €    12.400.000 €
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 VI-DS-03932-
NF-02    20.000.000 €           21.095 €          878.905  €      7.600.000 €    12.400.000 €
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Brandschutz-
maßnahme 2019 VI-DS-06334         700.000 €           58.222 €           160.278 €                    - €         700.000 €
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21                    - €         170.000 €                     - €                    - €                    - €
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      5.000.000 €         100.000 €                     - €                    - €      5.000.000 €
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg-
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.000.000 €         231.905 €          868.095  €                    - €      8.000.000 €
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule
Haus 1 GY Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378      6.189.000  €         267.760 €       2.132.240 €      4.042.7 00 €      2.146.300 €
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021      1.705.000 €                    - €                     - €                    - €      1.705.000 €
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg-
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.000.000 €  s. ID163  s ID163                    - €      8.000.000 €
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule
Haus 2 GY Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      8.712.000  €         355.166 €       2.044.834 €      6.207.3 00 €      2.504.700 €
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium
Wiederitzsch GY Neubau 2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    26.000.000 €                    - €          160 .000 €                    - €    26.000.000 €
374 Täubchenweg 26 Gymnasium
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    12.000.000 €         126.114 €          873.886 €                    - €    12.000.000 €
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschutz-
maßnahme 2023      4.550.000 €           79.227 €       1.115.292  €         800.000 €      3.750.000 €
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-01854 VI -DS-06696    21.700.000 €                    - €                     - €      8.246.000 €    13.454.000  €
56 HBhf.-Westseite Gymnasium
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 VI-DS-03155-
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-
endfeld (Investorenmod.) GY Neubau 2024 VI-DS-03155-
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
164 Alte Messe Gymnasium Altes
Messegelände GY Neubau 2027    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.120.000 €
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 RBV -1351/12 VI-DS-03671-
NF-06    33.083.000 €      6.515.780 €       9.010.992 €      9.200.000 €    23.883.000 €
91 Philipp-Rosenthal-Straße/
Ecke Prager Straße
Gymnasium (Prager
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21    32.000.000 €           17.377 €            57.62 3 €    12.160.000 €    19.840.000 €
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium + 3-Feld-SH GY, SH Ne ubau 2025 VI-DS-01854    25.000.000 €           40.824  €          649.267 €      9.500.000 €    15.500.00 0 €
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.120.000 €
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2019 VI-DS- 01854 VI-DS-04169-
NF-02      5.850.000 €      1.593.659 €       3.868.841 €       4.168.150 €      1.681.850 €
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 V I-DS-03957 VI-DS-03957-
DS-02      4.678.000 €         614.144 €       3.705.206 €      2.834.350 €      1.843.650 €
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21      5.000.000 €         130.000 €          550.000  €                    - €      5.000.000 €
394 Kregelstraße 3
Oberschule (Barnet-Licht-
Platz) OS Neubau 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    18.000.000 €      1.183.696 €       6.641.304 €                    - €    18.000.000 €
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 VI-DS -01854 VI-DS-05072      5.466.000 €         671.865 €           258.135 €      1.710.000 €      3.756.000  €
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 VI-DS-01 854 VI-DS-06378      5.940.800 €         209.853 €          990.147 €      4.208.000 €      1.732.800 €
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-
Wiedebach-Schule OS Brandschutz-
maßnahme 2021      2.055.000 €                    - €            55.000 €                    - €      2.055.000 €
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 DS-00108/14-
NF-06 VI-DS-06696    29.900.000 €            1.975 €       1.300.179 €    14.000.000 €    15.900.000 €
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    14.050.000 €         346.002 €          443.998 €      5.339.000 €      8.711.000 €
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.000.000 €                    - €            30.000 €      3.040.000 €      4.960.000 €
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz-
maßnahme 2024 VI-DS-01854      6.000.000 €           80.366 €          832.771 €      1.064.000 €      4.936.000 €
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-
Straße OS Erweiterung 2024      2.400.000 €                    - €                     - €         912.000 €      1.488.000 €
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-
Schule OS Sanierung 2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    15.180.000 €         542.978 €          237.022 €      5.768.400 €      9.411.600 €
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2024      5.000.000 €                    - €                     - €                    - €      5.000.000 €
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-D S-01854      7.000.000 €                    - €          130.000 €                    - €      7.000.00 0 €
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025      9.000.000 €                    - €                     - €                    - €      9.000.000 €
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade-
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 VI-DS-03155-
NF-02                    - €  -  -                    - €                     - €
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027    20.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 €
366 Standort offen Schule
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028                    - €                    - €                     - €                    - €                    - €
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029    20.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 €
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau
OS, GY,
FÖS Erweiterung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378    23.123.000 €         834.790 €       1.899.210 €    13.249.050  €      9.873.950 €
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21    26.000.000 €            2.975 €          522.025  €                    - €    26.000.000 €
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH N eubau 2025 VI-DS-01854    20.000.000 €           21.96 2 €          478.039 €      7.600.000 €    12.400.0 00 €
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €           20.459 €            49.541 €      1.662.880 €      2.713.120 €
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 22 VI-DS-01854      5.000.000 €         222.492 €            77.508 €      1.406.000 €      3.594.000 €
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2022      2.300.000 €                    - €                     - €      1.638.750 €         661.250 €
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 VI-DS-01854    15.100.000 €                    - €                     - €      5.284.0 00 €      9.816.000 €
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 VI-DS-01854      5.265.000 €         206.325 €             93.675 €      1.216.000 €      4.049.00 0 €
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 €
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025      4.200.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      2.300.000 €
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 €
195 Standort offen Sporthalle (Petrischule +
Schule am Floßplatz)
SH, GS,
OS Neubau 2026      6.500.000 €                    - €                     - €      2.470.000 €      4.030.000 €
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe-
Gymnasium SH, GY Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04452      5.490.00 0 €      2.394.820 €       2.316.780 €      3.911.8 00 €      1.578.200 €
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-06689
Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
HAR 2018
vorläufig
21.12.2018
Vorhaben ges.
- Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
Zahlungen
gesamt
21.12.2018
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-
Schule SH, GY Neubau 2022 VI-DS-01854      5.500.000 €           77.639 €          322.361 €      2.090.000 €      3.410.000 €
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2023 VI -DS-01854      5.000.000 €                    - €            80.000 €      1.900.000 €      3.100.000 €
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-01854      4.200.000 €                    - €          105.2 65 €      1.596.000 €      2.604.000 €
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025      4.200.000 €                    - €                     - €      1.155.000 €      3.045.000 €
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-
Schule SH, OS Neubau 2025      6.000.000 €                    - €                     - €                    - €      6.000.000 €
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 €
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-
Schule SH, OS Neubau 2026      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 €
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 DS-00108/14-
NF-06 VI-DS-06696    13.250.000 €         310.905 €       1.389.095 €      4.855.700 €      8.394.300 €
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
geplante
Fertigstellung /
Inbetriebnahme lt.
Schulentwicklungspla
Stand: 16.01.2019
08:09 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2019 - - 01. 2019 12.2018 09.2019 01.2019 03.2020 VI-DS-06442
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-
Schule GS Erweiterung 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.201 8 03.2018 06.2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 - - 10.20 15 05.2016 11.2016 10.2016 07.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-02
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner-
Schule) GS Sanierung 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 0 9.2017 07.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS Erweiterung 2020 04.20 17 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 01.2019 12.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-04169-
NF-02
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 04.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 03.2 020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-018 54 VI-DS-05899-
NF-21
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher
Holz GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - - 07.2017 01.2019 08.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-05266-
DS-02
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 08.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 08.2016 03. 2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 01.2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus
II GS Sanierung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 0 5.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf
(Interim) GS Erweiterung 2021 08.2016 05.2017 06.2018 01.2019 06.201 9 01.2019 07.2021 VI-DS-03932-
NF-02
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 01.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2021 08.2016 03.2017 06.2018 01.2019 07.2019 01.2019 07.2021 VI-DS-03932-
NF-02
Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule
(Investorenmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 01.2019 08.2019 01.2 019 07.2021 VI-DS-03155-
NF-02
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 03.2019 05.2017 12.2019 01.2019 12.2021 01.2019 12.2022 VI-DS-01854
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-
Schule GS Erweiterung 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.202 0 01.2019 07.2022 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2023 08.2018 05.2017 07.2020 01.2019 07.2021 01.20 19 07.2023 VI-DS-01854
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 08.2019 11.2015 07.2020 01.2019 07.2021 01.20 19 07.2023 VI-DS-01854
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2023 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2 023 VI-DS-06749
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2 019 07.2023
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 01.2 019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 07.20 19 01.2019 06.2020 01.2019 06.2021 01.2019 06.2023
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-
Schule GS Sanierung 2024 08.2020 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 0 1.2019 07.2024
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 08.2021 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
198 Standort offen Grundschule
Schönefeld GS Neubau 2026 07.2021 01.2019 06.2023 01.2019 06.2024 01.2 019 06.2026
204 Standort offen Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2 019 07.2026
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 06.2022 11.2015 06.2023 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027 VI -DS-01854
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027 07.2 022 01.2019 06.2024 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule
(Vorhaltefläche) GS Neubau
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule
(Vorhaltefläche) GS Neubau
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 08.2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 08.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 07.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 08.201 5 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 VI-DS-01 784 VI-DS-05640
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 08. 2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS -01854
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-
Schule GY Brandschutz-
maßnahme 2019 - - 10.2018 11.2018 02.2019 01.2019 07.2019 VI-DS-0633 4
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-
Schule GY Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.201 8 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 01.2019 10.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
163 Mannheimer Straße 128a/b
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg-
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule
Haus 1 GY Sanierung 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 0 1.2019 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - - 06.2019 01.2019 08.2019 01.2019 07.2021
514 Mannheimer Straße 128a/b
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg-
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule
Haus 2 GY Sanierung 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 0 1.2019 10.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium
Wiederitzsch GY Neubau 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
374 Täubchenweg 26 Gymnasium
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 0 1.2019 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-
Schule GY Brandschutz-
maßnahme 2023 08.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.20 23
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - - 0 7.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 01.2019 07.2023 VI-DS-01854 VI-D S-06696
56 HBhf.-Westseite Gymnasium
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-
endfeld GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02
164 Alte Messe Gymnasium Altes
Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2 019 07.2027
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 08. 2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RBV-1 351/12 VI-DS-03671-
NF-06
91 Philipp-Rosenthal-Straße/
Ecke Prager Straße
Gymnasium (Prager
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 08.2018 06.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium + 3-Feld-
SH GY, SH Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2019 08.201 4 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 06.2018 07.2019 VI-DS-01 854 VI-DS-04169-
NF-02
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 07.2019 VI- DS-03957 VI-DS-03957-
DS-02
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
394 Kregelstraße 3 Oberschule (Barnet-
Licht-Platz) OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-05072
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 09.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 01.2019 08.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-
Wiedebach-Schule OS Brandschutz-
maßnahme 2021 - - 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 01.2019 07.2021 DS-00108/14-
NF-06 VI-DS-06696
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 8.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz-
maßnahme 2024 05.2017 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.20 24 VI-DS-01854
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-
Straße OS Erweiterung 2024 08.2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.202 2 01.2019 07.2024
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-
Schule OS Sanierung 2024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 0 1.2019 07.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2024 06.2021 01 .2019 06.2022 01.2019 06.2023 01.2019 06.2025
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS- 01854
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025 09.2021 01.2019 07.2022 01.2019 08.2 023 01.2019 07.2025
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade-
bahnhof/Investorenmod. OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2019 07.2024 01. 2019 07.2026 VI-DS-03155-
NF-02
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027
366 Standort offen Schule
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028 06.2023 01.2019 06.2024 01.2019 06.20 26 01.2019 06.2028
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2019 07.2026 12.2017 08.2027 01.2019 07.2029
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau
OS, GY,
FÖS Erweiterung 2021 08.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 0 1.2019 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 0 7.2021 VI-DS-01854 VI-DS-05899-
NF-21
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH N eubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-
Schule SH, GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 22 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-01854
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2022 03.2019 0 1.2019 09.2019 01.2019 10.2020 01.2019 10.2022
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 09.2020 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07. 2024 VI-DS-01854
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2024 VI-DS-01854
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 06.2020 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.201 9 07.2025
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-
Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
195 Standort offen Sporthalle (Petrischule
+ Schule am Floßplatz)
SH, GS,
OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.201 9 07.2026
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe-
Gymnasium SH, GY Neubau 2020 10.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.2018 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-06689
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Name / Bezeichnung Maßnahme
Fertig-
stellung
Plan
Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-
Schule SH, GY Neubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-01854
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2023 01 .2018 05.2017 12.2019 01.2019 12.2020 01.2019 12.2022 VI-D S-01854
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-01854
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-
Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-
Schule SH, OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.201 9 02.2022 DS-00108/14-
NF-06 VI-DS-06696
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden
Baubeginn erfolgt
Datums-
angabe 01.2019
formelbedingt
hinterlegtes Datum
(Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück
gerechnet)
tatsächlicher Baubeginn,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken
erkennbar
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf
besonderer Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
Stand: 16.01.2019
07:57 Uhr 6/6


paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/3

Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-A-05949-NF-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion

Betreff:
"Give-/Tauschbox - Nachbarschaftshilfe und Müllvermeidung" (Zusammenführung
der Anträge 5905 (Tauschboxen) und 5949 (Modellprojekt Givebox))

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.11.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Aufstellung und Betreibung von
mindestens drei Giveboxen im Stadtgebiet als zweijähriges Modellprojekt zu
ermöglichen. Bei den mit den verantwortlichen „Betreibern“ (Verein oder
Privatpersonen) zu schließenden vertraglichen Vereinbarungen sollen folgende
Prämissen zur Anwendung kommen:
a) Erlass der Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren, sofern
hinsichtlich Ziel und Zweck Ausnahmetatbestände erfüllt sind,
b) Im Rahmen ehrenamtlicher Betreibung zumutbare Rahmenbedingungen
zur äußeren Gestaltung,
c) Verzicht auf Schließzeiten, sofern für Nutzer*innen der Tauschbox
Verhaltensregeln hinsichtlich einzuhaltender Ruhezeiten (Vermeidung
von Lärm beim Befüllen/Entleeren) erfüllt sind
d) Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit im unmittelbar
zurechenbaren Umkreis der Tauschbox (etwa 5m)
e) durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Müllvermeidung, wobei
insbesondere die Abfallhierarchien mit in den Fokus gerückt werden.

2. Im zweiten Jahr des Modellprojektes erfolgt eine mit den jeweiligen Betreibern der
Tauschbox gemeinsam zu organisierende Evaluation und Entscheidung zur
Verstetigung und Ausweitung des Projektes auf weitere Standorte.

2/3

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

3/3

Sachverhalt:

Im Zuge der Diskussionen um die Anträge 5905 und 5949 und den gemeinsamen
Verwaltungsstandpunkt wurde bereits seitens der Verwaltung in Aussicht gestellt,
dass man im Falle von Tauschboxen einen Gebührenerlass aufgrund geltender und
erfüllter Ausnahmetatbestände bereits im Zuge einer notwendigen vertraglichen
Vereinbarungen mit den Betreibern festschreiben könnte. Forderungen nach
geeignetem Standort (z. B. außerhalb einer Baumscheibe), einem angemessenen
äußeren Erscheinungsbild und festen Ansprechpartnern sind nachvollziehbar und im
Konsens mit den Betreibern bereits vorbesprochen.

Hingegen sind Forderungen nach Schließzeiten in den Abendstunden und Sonn-
/Feiertagen sowie einer Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit im Umkreis von
50m nicht nachvollziehbar. Auf den städtischen Glas- und Kleidungs-Sammelstellen
ist auch eine regelmäßige Verunreinigung zu verzeichnen, auf Schließzeiten wird
lediglich mit Aufklebern auf den Behältern hingewiesen, statt den Einwurf durch
Klappen und Vorhängeschlösser zu unterbinden, wie dies von den Givebox-Betreibern
erwartet wird. Hier würde mit zweierlei Maß gemessen, dies ist inakzeptabel.
Ablagerungen um eine Tauschbox herum werden sich nicht vermeiden lassen.
Erfahrungsgemäß bemühen sich die Betreiber jedoch um schnellstmögliche
Beräumung, sollten tatsächlich entgegen der Regeln Tauschgegenstände neben der
Box deponiert werden. Das zur Tauschbox zurechenbare Umfeld sollte man jedoch mit
Augenmaß und gemeinsam mit den Betreibern festlegen, dies sollte eher 5 als 50m
entsprechen.

Tauschboxen wie die Givebox in Schleußig, tragen zur Müllvermeidung bei und sind
andererseits nachbarschaftsfördernde Aktivitäten mit sozialem Charakter. Diese sollten
gefördert werden , statt sie durch Regularien und überbordende Anforderungen zu behindern
oder gar zu gefährden. Die Betreiber der Givebox in Schleußig haben sich seit über fünf
Jahren  ehrenamtlich um den Bau, das Erscheinungsbild und die Betreibung der Tauschbox
gekümmert, bis letztlich Beschwerden über angebliche Ruhestörung und illegale
Müllablagerungen das städtische Amt zum Handeln bewegte. Gegenteilige Aussagen
direkter Anwohner*innen wurde dabei leider wenig Glauben geschenkt, sodass teilweise der
Eindruck entstanden ist, dass dieses Gemeinschaftsprojekt auf Grundlage strittiger
Behauptungen gefährdet wird. Seitdem werden immer mehr Forderungen an die Betreiber
herangetragen. Beispielhaft sei die Forderung nach nächtlichen Schließzeiten, der äußeren
Erscheinung, dem Standort sowie der regelmäßigen Beräumung des Umfeldes von illegalen
Müllablagerungen erwähnt.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses und vergleichbare Projekte eine nachhaltig positive
Wirkung hinsichtlich Müllvermeidung und solidarischem Miteinander erzielen. Deshalb sollte
die Stadt Leipzig den Ansatz proaktiv unterstützen, indem ihm ein offizieller Modellcharakter
und ein Erlass von Gebühren bereits im Zuge der Vereinbarung eingeräumt wird. Zudem
sind weitere Unterstützungsleistungen durch die Stadt Leipzig und ihren Eigenbetrieb
Stadtreinigung als sinnvoll und dienlich anzustreben. Hierbei ist die Begleitung einer
Öffentlichkeitskampagne zur Müllvermeidung nur ein Beispiel, das es umzusetzen gilt.

Anlagen:


paper_type: Änderungsantrag

text:
1/2

Ratsversammlung

Änderungsantrag Nr. VI-DS-05847-ÄA-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 444 "Stadtquartier an der Kolmstraße";

Stadtbezirk Südost, Ortsteil Stötteritz;

Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.11.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der „Zaubergarten“ (Holzhäuser Str. 120) wird im aufzustellen Bebauungsplan dauerhaft als
Grünfläche erhalten und gesichert und ist nicht zu bebauen.

Sachverhalt:

Bestandteil des B-Plangebietes Nr. 444 ist auch der „Zaubergarten“. Der Zaubergarten
umfasst eine parkähnliche Fläche voll mit altem Baumbestand, Offenflächen, Streuobst und
einem Wäldchen sowie einem Teich. Innerhalb des Zaubergartens besteht unter anderem
ein alter Eschenbestand mit einem Alter von über 100 Jahren, diese Bäume erfüllen einzeln
und im Zusammenhang auf Grund des Habitatpotenzials und Höhlenreichtums die
Anforderungen des § 21 SächsNatSchG als geschützter Biotop. Eine Inanspruchnahme
dieser Bäume würde zudem artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG
für Höhlenbrüter und Fledermäuse nach sich ziehen.
Darüber hinaus liegt im Areal des Bebauungsplanes ein Amphibienlaichgewässer, das
sowohl geschützter Biotop als auch Naturdenkmal gemäß Naturschutzgesetz ist. Die
umliegenden Flächen werden für die Amphibienwanderung und als Sommer- und
Winterlebensräume genutzt. Es wurden wiederholt im Zaubergarten Erdkröten in ihrem
Winterquartier festgestellt.
2/2
Eine Bebauung des Zaubergartens stünde auch im Widerspruch zum gültigen
Flächennutzungsplan und zum Landschaftsplan der Stadt Leipzig. Die Flächen von
Zaubergarten und der angrenzenden Pachtgärten sind im Flächennutzungsplan als
Grünflächen ausgewiesen. In der Stadtklimauntersuchung sind sie als Fläche mit "sehr hoher
klimatisch lufthygienischer Ausgleichsfunktion" kartiert. Der Landschaftsplan der Stadt
Leipzig formuliert für den Bereich das Ziel „Erhalt von Frisch- und
Kaltluftentstehungsgebieten“.
Der hier geplante Bebauungsplan verstößt nicht nur gegen die Klimaschutzziele des
Landschaftsplans, es kommen zusätzlich Konflikte mit dem Amphibienschutz, ein Verstoß
gegen den Biotopschutz gemäß § 21 SächNatSchG und gegen § 18 SächsNatschG
(Naturdenkmal) und Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG (Artenschutz) hinzu.
Die Inanspruchnahme von Flächen des Zaubergartens widerspricht auch einem weiteren Ziel
des Landschaftsplans, nämlich der Erhöhung der Lebensqualität sowohl für die Anwohner
als auch für die Nutzer des Geländes (Schulen, Kinder, Jugendliche). Der Zaubergarten wird
zurzeit von 20 Schulen in Leipzig genutzt. Mit der drastischen Verkleinerung des Areals des
Zaubergartens wird ein wichtiger Akteur der Umweltbildung (Columbus Junior e. V.) und
eines der wenigen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich
beschnitten.

Auch wenn der Bau neuer Schulen in Leipzig hohe Priorität hat, dürfen nicht alle
Naturschutz- und Umweltaspekte über Bord geworfen werden. Der Wert von grünen Inseln in
der verdichteten Stadt muss berücksichtigt und geschützt werden. Hier besteht dazu die
dringende Notwendigkeit.

Anlagen:


Druckereistandort Leipzig erhalten

paper_type: Antrag

text:
1/1

Antrag Nr. VI-A-06690

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE
SPD-Fraktion

Betreff:
Druckereistandort Leipzig erhalten

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

FA Wirtschaft und Arbeit   Vorberatung
Ratsversammlung  22.11.2018 1. Lesung

Beschlussvorschlag:

1. Der Oberbürgermeister und die Ratsversammlung setzen sich für den Erhalt der
Druckerei der Leipziger Druckerei- und Verlagsgesellschaft (LDVG) GmbH in Leipzig-
Stahmeln ein.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit der Geschäftsführung der LDVG GmbH
und der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG Gespräche über einen
Verbleib am Standort zu führen. Sollte dies unter keinen Umständen möglich sein,
soll der Konzern zur Gründung einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft
bewegt werden.

Sachverhalt:

Leipzig ist Buch-, Druckerei- und Verlagsstadt – zu dieser historischen Tradition gehört auch
die Druckerei der LDVG GmbH in Leipzig-Stahmeln. In der Druckerei sind direkt 260
Personen beschäftigt, und weitere hunderte Arbeitsplätze sind in direkter Folge vom
Produktionsstandort in Leipzig abhängig, daher ist der Erhalt unverzichtbar. Gerade vor dem
Hintergrund, dass der Standort vor erst 25 Jahren aufwändig mit Fördermitteln gebaut
worden ist, ist eine Schließung nicht zu vermitteln. Stattdessen ist es an der Zeit, zu
investieren und diesen traditionsreichen ostdeutschen Druckereistandort zu erhalten und für
neue Herausforderungen fit zu machen.


text:
1/2

Änderungsantrag Nr. VI-DS-05847-ÄA-03

Status: öffentlich

Eingereicht von
Stadtrat S. Schlegel, Stadträtin M. Hollick

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 444 "Stadtquartier an der Kolmstraße";

Stadtbezirk Südost, Ortsteil Stötteritz;

Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.11.2018

Beschlussvorschlag:

Im Teil 3 „Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“ wird  der zweite Punkt wie folgt
präzisiert:

 Sicherung von Gemeinbedarfsflächen für einen Schulstandort (Oberschule mit
Sporthalle, den notwendigen Sportfrei- und Pausenflächen), eine Kita und den
Schwimmhallenstandort Südost unter Berücksichtigung einer
Erweiterungsmöglichkeit für ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein
behindertengerechtes Bewegungsbecken sowie langfristig für einen Whirlpool
und Saunabereich.

Sachverhalt:
In den Jahren um 1970 wurden in Leipzig ca. 10 Volksschwimmhallen des in Leipzig
entwickelten Typs „Anklam“ mit jeweils einem Schwimmbecken mit 25-m-Bahnen und einer
durchgängigen Wassertiefe von 1,8 m gebaut. Diese Hallen wurden in 1990-er Jahren
saniert, so 1998/99 auch der Standort in der Kolmstraße. Hier gab aber keine
Nichtschwimmerbereiche, Kinder- oder Bewegungsbecken. Es sollte daher geprüft werden,
ob das realisierte Projekt für die kürzlich eröffnete Schwimmhalle Mitte in der
Kirschbergstraße wiederverwendet werden kann. In der zweiten Hälfte der 1990-er Jahre
2/2
wurde die   „Grünauer Welle“ mit 6 25-m-Bahnen sowie Freizeitbecken, Rutsche und
Strömungskanal für Schulschwimmen, Vereinssport sowie für öffentlichen Schwimm-, Bade-
und Saunabetrieb gebaut. Damit kann das Defizit an Lehrschwimmbecken und
Flachwasserbereichen in den Hallenbädern der Sportbäder GmbH schrittweise abgebaut
werden. Daran sollte sich die Entwicklung vorhandener und neuer Standorte orientieren.
Entgegen der Annahme im  ÄA 1 handelt es sich entsprechend der Auslobungsunterlagen
aber nicht um einen Doppel- oder Konkurrenzstandort zum Leipziger Süden, der mit dem
Beschluss zum Sportprogramm 2017-24 beschlossen wurde.


text:
1/3

Antrag Nr. VI-A-06691

Status: öffentlich

Eingereicht von
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz

Betreff:
Sanierung des Nebengebäudes zum Betrieb der Marketenderin

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  12.12.2018 Verweisung in die Gremien
FA Stadtentwicklung und Bau  18.12.2018 Vorberatung

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt, zur Sanierung und Instantsetzung des Nebengebäudes (Gaststätte
„Zur Marketenderin“ mit angrenzender Küche im Erdgeschoss sowie Räume des Museums
zur Regionalgeschichte und zur Völkerschlacht 1813 im Obergeschoss) auf dem Grundstück
Alte Tauchaer Str. 1, 04288 Leipzig, Geldmittel aus den bereits bei der Stadt Leipzig
eingegangenen Ablösebeträgen des Sanierungsgebietes im Ortsteil Liebertwolkwitz bereit-
zustellen und auszuzahlen.

Sachverhalt:
Die Gaststätte „Zur Marketenderin“ ist eine den Ortskern prägende Lokalität. Sie hat eine
wichtige Schüsselfunktion für das Vereinsleben in der Ortschaft. Ohne Sanierung und
Instantsetzung des Nebengebäudes auf dem Grundstück Alte Taucher Str. 1, in der
Gemarkung Liebertwolkwitz, Flurstück 102/2, wird es für die Gaststätte „Zur Marketenderin“
nach dem 31.03.2019 keinen neuen Betreiber geben.
Darüber hinaus wird ohne eine Sanierung und Instandsetzung auch das Museum zur
Regionalge-schichte und zur Völkerschlacht 1813 mit seinem großen Fundus an Exponaten
weiterhin geschlossen bleiben.

Zur räumlichen Lage und zu den Eigentumsverhältnissen des Grundstücks Alte
Taucher Str. 1 mit der Gaststätte „Zur Marketenderin“
Die Stadt Leipzig hält die Liegenschaft Alte Tauchaer Str. 1, Flurstück 102/1, in
Erbpacht. Das Haupthaus auf dem Grundstück Alte Tauchaer Str. 1 ist ein
Fachwerkhaus. Dieses dient der „Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG“,
dem „Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813 e.V.“, dem „Heimatverein
Liebertwolkwitz e.V.“, dem „Freundschaftsverein Liebertwolkwitz - Pays des Herbiers
2/3
e.V.“ sowie dem „Dösener Carneval Club e.V.“ jeweils als Vereinssitz. Zudem
befindet sich die Regionalbibliothek des „Interessenvereins Völkerschlacht bei Leipzig
1813 e.V.“ in den Räumen. Das Gebäude ist aus Eigenmitteln der Vereine teilsaniert.
An das Grundstück angrenzend befindet sich der Hof der „Hofgenossenschaft
Stiftsgut Liebertwolkwitz eG“, der das Grundstück der Stadt Leipzig mit großem
ehrenamtlichem Engagement in Erbpacht betreibt. Die Genossenschaft und der
„Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813 e.V.“ starteten vor 10 Jahren
gemeinsam das Projekt „Liebertwolkwitz – ein Dorf im Jahre 1813“. Dieses hat sich
mit seiner alljährlichen Historiendarstellung fest etabliert. Mittlerweile nehmen ca. 500
Darsteller sowie über 1000 Gäste aus 60 militärhistorischen Vereinen aus ganz
Europa jährlich im Oktober an der Historiendarstellung teil und bieten über 8000
Besuchern ein besonderes historisches Edutainment zur Geschichte, bei dem
erlebbar das Alltagsleben der Bevölkerung in der Zeit um 1813 nahe gebracht wird.
Die Erlöse fließen in die Gestaltung des Grundstücks als Schau-Gewerkehof mit
seinen mittlerweile 17 historischen Werkstätten und Handwerkerhütten, einem
Laubengang und einer neuen Fachwerkscheune.
Daran anschließend entwickelte die „Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG“
die Veranstaltungsreihe „Wolkser Höfe“.
Zu erwähnen bleibt: alle Mitglieder, bis hin zum Vorstand und zum Aufsichtsrat,
werden hier ausschließlich in ihrer Freizeit ohne finanzielle Entschädigung tätig.
Nahtlos an die sanierungsbedürftigen Nebengebäude schließt sich auf dem
Grundstück Alte Tauchaer Str. 1, Flurstück 102/2, die Museumsscheune an. Dieses
Flurstück befindet sich in Erbpacht durch den „Interessenverein Völkerschlacht bei
Leipzig 1813 e.V.“. Das Gebäude wurde zum großen Teil aus Mitteln der
Ortskernsanierung instandgesetzt. Der Interessenverein betreibt die
Museumsscheune mit viel ehrenamtlichem Engagement. Sie ist ausgestattet mit
einem großen Saal sowie mit Bühne und Technik und wird für verschiedenste
Veranstaltungen genutzt wird.
Der „Dösener Carneval Club e.V.“ hat in der Museumsscheune seine Probenräume.

Zum Betrieb der Gaststätte „Zur Marketenderin“
Die gastronomische Einrichtung ist derzeit von der Stadt Leipzig an eine Gastronomin
untervermietet. Diese wird die Gaststätte nach Ablauf des Mietvertrages zum
31.03.2019 nicht weiterbetreiben.
Glücklicherweise hat sich ein Ehepaar, welches aufgrund seines ehrenamtlichen
Engagements für die „Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG“ sowie für den
„Dösener Carneval Club e.V.“ in der Ortschaft gut bekannt ist, bereiterklärt, die
Gaststätte „Zur Marketenderin“ zu übernehmen. Damit verbunden sind für die beiden
jedoch erhebliche Investitionen (insbesondere zur Innenausstattung des Gastraumes
sowie zur Küche). Ohne diese notwendigen Investitionen, speziell im Küchenbereich,
kann der Betrieb nach dem 31.03.2019 nicht weiter aufrechterhalten werden.
Voraussetzung für diese Investitionen ist jedoch, dass der bauliche Zustand des
Nebengebäudes so hergestellt wird, dass dieser langfristig zum Betrieb einer
Gaststätte geeignet ist. Dass dies derzeit nicht der Fall ist, wird das Bauordnungsamt
der Stadt Leipzig sicherlich bestätigen. Die Einstellung des Betriebs der Gaststätte
„Zur Marketenderin“ wäre für das Leben der Bewohner im Ortsteil
Liebertwolkwitz ein herber Verlust. Die Lokalität dient nicht nur dem geselligen
Beisammensein vieler Vereinsmitglieder und Personengruppen, sondern auch der
Ausrichtung von Familienfeierlichkeiten sowie dem geselligen Beisammensein von
Nachbarn und Freunden.  Zudem hat die Gaststätte eine Schüsselfunktion bei
der kulinarischen Versorgung der Besucher der Veranstaltungsreihe „Wolkser Höfe“,
welche die „Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG“ organisiert sowie für die
Entwicklung des Tourismus in der Region. Mit der Veranstaltungsreihe „Wolkser
Höfe“ wird schon heute eine Vielzahl kulturhistorischer, touristischer und
schulpädagogischer Angebote gesetzt, die Schritt für Schritt weiterentwickelt werden
sollen. So gibt es z.B. für Schulklassen seit 2016 den sog. „Schul-Hof“. Hier wird den
Schulen - mittlerweile über einen Zeitraum von vier Tagen - die Möglichkeit geboten,
3/3
dass sich Schüler in ihrem Klassenverband in Rahmen eines Stationsbetriebes mit
den unterschiedlichen historischen Gewerken (Buchdruckerei, Schmiedehandwerk,
Seilerei und Seil schlagen, Bäckereihandwerk, Seifen und Kerzen ziehen, Schreiben
mit der Feder u.v.m.) vertraut machen. In diesem Jahr nahmen 16 Klassen aus
Leipzig und dem Umland mit ca. 350 Kindern und 32 Lehrern dieses Angebot war.
Für die mittelfristig geplante Entwicklung sowie zur Bündelung der Kompetenzen,
Strukturen und Prozesse der verschiedenen ortsansässigen Vereine zum
Soziokulturellen Zentrum „Wolkser Höfe“ würde ohne die Marketenderin ein wichtiger
Eckpfeiler fehlen. Das Gebäude selbst würde innerhalb des Sanierungsgebietes dem
Verfall preisgegeben.