text:
1/2
Dienstberatung des
Oberbürgermeisters
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04794
Status: öffentlich
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
Schule Paunsdorf, Oberschule
Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig
Modernisierung Sanitärstränge Haus A und B
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussfassung
SBB Nordost Information zur Kenntnis
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 25.09.2017:
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Punkt 7
in der zur Zeit gültigen Fassung).
2. Die Gesamtkosten betragen 400.000 €. Der städtische Anteil beträgt 258.167 €.
Die Auszahlungen sind im PSP-Element „Schule Paunsdorf“ (1.100.21.5.1.01.15, SK
42119000) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant:
2015:   20.000 €
2016:            0 €
2017: 180.000 €
2018: 200.000 €
Die Erträge sind im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 141.833 € geplant.
3. Die im Haushaltsjahr 2019 ff. entsprechend Anlage 1 anfallenden Folgekosten  in Höhe
von 681 € werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch
das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
4. Nachrichtlich:
Entsprechen der bestätigten Beschlussvorlage DS-04080 erfolgt in 2017 der
erforderliche Vorgriff auf die Jahresscheibe 2018 i.H.v. 200.000 € für die
Ausschreibungsverfahren.
2/2
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 2017 141.833 € 1.100.21.5.1.01.15
Aufwendungen
2015
2017
2018
  20.000 €
180.000 €
200.000 €
1.100.21.5.1.01.15
            -´´-
            -´´-
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein x wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen) 2019 2022
KG 200:  425 €
KG 300: -596 €
KG 400:  852 €
1.000.21.5.1.01.15
-´´-
1.100.21.5.1.01
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein x wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: 0,03 VzÄ für Hausmeister (EG 5) Vorgesehener Stellenabbau: -
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt:
Die Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig gehört mit der Grundschule
Theodor-Körner zum nordöstlichen Schulkomplex im ehemalige Wohnkomplex Heiterblick,
heute Leipzig-Paunsdorf und wird als 3,5-zügige Oberschule voll genutzt.
Die Sanitärbereiche im Haus A und B der Schule befinden sich noch im baulichen Zustand
der Errichterzeit, die hygienischen Bedingungen sind mangelhaft.
HAUSHALTSVORLAGE
Bau- und Finanzierungsbeschluss
Bauvorhaben: Schule Paunsdorf, Oberschule
Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,
Modernisierung Sanitärstränge Haus A und B
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 07.09.2017
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3
1.2 Beschlüsse 3
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3
2.2 Ableitung des Bedarfes 3
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3
2.4 Alternativlösungen 3
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3
3.1 Städtebauliche Einordnung 3
3.2 Erläuterung der Planung 3
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4
3.4 Eigentumsverhältnisse 4
3.5 Energiekonzept 4
3.6 Barrierefreies Bauen 6
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6
4 Finanzieller Aufwand 6
5 Finanzierungsplan 7
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7
7 Fristenplan 7
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9
Anlagen
Anlage 1 Grundriss EG, Haus A und B
Anlage 2 Grundriss 1.OG, Haus A und B
Anlage 3 Grundriss 2.OG, Haus A und B
Anlage 4 Grundriss 3.OG, Haus B
Stadt Leipzig 2
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
Kurzerläuterung
Die Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig geh ört mit der Grundschule Theodor-Körner
zum nordöstlichen Schulkomplex im ehemalige Wohnkomplex H eiterblick, heute Leipzig-Paunsdorf und
wird als 3,5-zügige Oberschule voll genutzt.
Die Sanitärbereiche im Haus A und B der Schule befinden sich n och im baulichen Zustand der Errichter-
zeit, die hygienischen Bedingungen sind mangelhaft.
1 Grundlagen
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption
Der Betrieb der Schule am Standort ist langfristig zu sichern. Um baulichen und hygienischen Anforderun-
gen zu genügen, ist eine Sanierung der Sanitärbereiche dringend erforderlich.
2014 wurden bereits Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gebäudes abgeschlos-
sen, die Sanierung der Sanitärbereiche stellt einen weiteren Baustein zur Gesamtsanierung des Gebäu-
des dar.
Die Ertüchtigung der Sanitärräume wird unter Beachtung der Vorgaben der Allgemeinen Schulbauemp-
fehlungen, der VDI 6000, der Arbeitsstättenrichtlinien und des baulichen Brandschutzes ausgeführt.
1.2 Beschlüsse
Keine
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes
Die Schule verfügt über zwei Sanitärstränge. Im dreigeschossigen Gebäudeteil A (Haus A) gibt es im Erd-
geschoss, 1. und 2. Obergeschoss jeweils Sanitärräume für M ädchen und Jungen getrennt. Im vierge-
schossigen Gebäudeteil B (Haus B) gibt es im Erd- und 2. Obergeschoss Mädchen-WCs und im 1. und 3.
Obergeschoss Jungen-WCs. Die Lehrer-WCs sind jeweil s mit abschließbaren Kabinen in den Schüler-
WCs integriert.
Die Sanitärräume stellen sich bis auf wenige Ausstattungsg egenstände im Zustand der Ersterrichtung
(Baujahr 1987) dar - die hygienischen Bedingungen sind mang elhaft, die Geruchsbelästigung unzumut-
bar.
2.2 Ableitung des Bedarfes
Der Gebäudebestand erfüllt die Anforderungen an die hygienischen Mindeststandards für WC-Anlagen in
Schulen nicht. Für den langfristig angestrebten Schulbetrieb im Gebäude sind deshalb die Sanitäranlagen
gemäß den gültigen Hygienestandards sowie Energieleitlinien der Stadt Leipzig zu ertüchtigen.
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme
Die umgehende Schaffung von angemessenen Nutzungsbedingungen für Schüler, Lehrer sowie Reini-
gungs- und Küchenpersonal, die den sicherheitstechnischen und hygienischen Anforderungen genügen,
ist Pflichtaufgabe der Stadt.
Stadt Leipzig 3
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
2.4 Alternativlösungen
Es gibt keine Alternativlösungen.
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Wird die Baumaßnahme nicht durchgeführt, ist die Sicherheit von Schülern und anderen Nutzern (wie z.B.
fehlende Stagnationsspülung, Gefahr von Legionellen) nicht gewährleistet.
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
3.1 Städtebauliche Einordnung
Die Oberschule befindet sich im Stadtgebiet Leipzig-Paunsdorf im Nordosten der Stadt Leipzig und gehört
zu einem der zwei Schulkomplexe im ehemaligen Plattenbau-Wohnkomplex (WK) Heiterblick. Zum Ge-
bäudeensemble gehört die Dreifeld- Sporthalle mit dem angegliederten offenen Jugend- und Freizeittreff
„Crazy“ sowie die Grundschule Theodor-Körner.
3.2 Erläuterung der Planung
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
- Demontage der massiven WC-Trennwände, Türen
- Abbruch der Wand- und Bodenfliesen, Rückbau des Estrichs bis auf die Rohdecke
- Erneuerung des Estrichs, der Boden-und Wandfliesen, Fliesenhöhe 2,20 m
- Überarbeitung der Wandflächen oberhalb der Fliesen, Neuanstrich weiß
- Einbau einer Rasterunterhangdecken mit Einbauleuchten
- Überholungsanstrich der Türzargen zum Schulflur
- Gang-und Schließbarmachen der Türen, ggf. Verlängerung d es Türblattes, Überholung ggf. Erneuerung
der Obentürschließer
- Überarbeitung der Bestandsfenster, Gang-und Schließbarmachen, neue Oberflächenbeschichtung innen
- Beschriftung sämtlicher Türen beidseitig
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
• Elektroinstallation
- Demontage der bestehender Installationen, Leuchten
- Erneuerung der Beleuchtung, Steuerung über Bewegungsmelder
- Anschluss der elektronischen Urinalsteuerung
• Sanitärinstallation
- Demontage der bestehenden Installationen, Ausstattungselemente (Waschtische, WC-Becken etc.)
- Erneuerung der Sanitärinstallation incl. Waschtische, WC-Becken und Ausstattungselemente
- Erneuerung der Heizkörper, ggf. defekter Steigleitungen
- Brandschutzschottung der Leitungsführung (Heizung, Sanitär)
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Bau maßnahme
- Herstellung hygienischer Mindeststandards
- Verbesserung der Funktionalität
- Erhaltung der Bausubstanz
Stadt Leipzig 4
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
3.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung Paunsdorf
Flurstücksnummer 279/2
Flurstücksgröße in m² 118.439 m²
Eigentum Stadt Leipzig
3.5 Energiekonzept
- Selbtschlussamaturen an den Waschtischen
- selbsttätige Urinalspülungen nach Benutzung
- automatische Spüleinrichtungen (Hygienespülung)
- Rohrleitungsisolierung gegen unzulässige Erwärmung
- Präsenzmelder für Beleuchtung
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Wasser/Abwasser:
Im Rahmen der Baumaßnahme wird die komplette Sanitärinstallation erneuert.
Die Grundleitungen bis zum Übergabeschacht vor dem Schulgebäude wurden im Jahr 2015 überprüft,
Sanierungsmaßnahmen sind nicht notwendig.
Stark- und Schwachstrom:
Die Beleuchtung der WC-Bereiche wird erneuert, die Regelung erfolgt über Präsenzmelder.
3.6 Barrierefreies Bauen
Das Schulgebäude ist nicht barrierefrei erschlossen. Die Einrichtung eines Behinderten-WCs ist zum Zeit-
punkt nicht relevant.
4 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 05.08.2015
Kostengruppe Gesamt
100 Grundstück 0
200 Herrichten und Erschließung 0
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 190.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen 130.000
500 Außenanlagen 0
600 Ausstattung und Kunstwerke 0
700 Baunebenkosten 80.000
Summe 400.000
Leistungserstattung des Amtes für Gebäude-
management fiktiv
20.200
Stadt Leipzig 5
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
5 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
Angaben in Euro brutto
Förderprogramm FöriSIF
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 40%
Gesamtkosten in € 400.000
Förderfähige Kosten in € 354.583
Anteil Fördermittel in € 141.833
Antrag vom 01.09.16
Bescheid vom 28.04.17
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (E uro brutto)
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Planung 20.000 0 30.000 30.000 80.000
Bau 0 0 150.000 170.000 320.000
Gesamt 20.000 0 180.000 200.000 400.000
Ermächtigung für
Vergabe 2018
0 0 200.000 0 200.000
Anteil Fördermittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].833 0 141.833
Anteil Stadt 20.000 0 38.167 200.000 258.167
PSP-Element Ergebnishaushalt „Schule Paunsdorf„ (1.100.21.5.1.01.15, SK 42119000).
7 Fristenplan
Baubeginn 02.2018
Fertigstellung 12.2018
8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht.
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33
INP Ingenieure GmbH, Schongauer Straße 29-31, 04328 Leipzig Technische Ausrüstung nach § 53
Stadt Leipzig 6
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
nicht förderfähig
förderfähig
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schule Paunsdorf, Oberschule        Zum Wäldchen 8, 04329 Leipzig,                               Moderni-
sierung Sanitärstränge Haus A und B
Stand vom: 07.09.2017
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist:
Die Maßnahme der Vorlage ist:
ein Neubau
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs)
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG)
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2019
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
   425 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
  -596 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
   852 EUR
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan
Die Personalkosten in der NUK-Tabelle beziehen sich auf 0,03 VzÄ für Hausmeister (EG 5) ermittelt nach
Personalausgabenplanung 2018.
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die Planung wurde objektkonkret entsprechend der Aufgabenstellung vorbereitet, sämtliche Maßnahmen
sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gewählt.
Die Baumaßnahme zur Modernisierung der Sanitärbereiche stellt eine abgeschlossene Sanierungsleis-
tung im Gebäude dar. Berücksichtigt werden muss die Ausführung während laufendem Schulbetrieb mit
zusätzlichem Schutz- und Reinigungsbedarf.
Es können Kosten für einzelne Kostengruppen/Bauteile verglichen werden, die in der Baumaßnahme wei-
testgehend komplett instandgesetzt, modernisiert oder erneuert werden. Dies ist für die Sanierung der
Sanitärbereiche zutreffend. Die veranschlagten Kosten der KG 300 und 400 sind im Kennwertvergleich
hoch, spiegeln jedoch die aktuelle Preisentwicklung im Baugewerbe wider.
Es wird darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage sowie der Baupreisent-
wicklung der letzten 2 Jahre bei der geplanten Vergabe Anfang 2018 ggf. höhere Einheitspreise als in der
Kostenberechnung angegeben zu erwarten sind. Mit dem Baubeschluss zugrundeliegender Kosten-
berechnung vom August 2015 muss unter  Beachtung des Baupreisindexes des Statistischen Bundes-
amtes (aktueller Vergleichswert 02.2017) ein Kostenrisiko von ca. 4,5 % der Bruttogesamtkosten
kalkuliert werden.
Stadt Leipzig 7
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
Schule Paunsdorf Oberschule
Zum Wäldchen 4 04329 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Modernisierung Altbau
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 07.09.2017
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 45 45 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 380 380 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1. 01.15 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21 .5.1.01.15 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 425 425
311 Versorgung Wasser -1.267 -1.267 Schule Paunsdorf 1.10 0.21.5.1.01.15 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01. 15 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Schule Paunsdorf 1.1 00.21.5.1.01.15 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21. 5.1.01.15 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5. 1.01.15 4241 9140
316 Versorgung Strom 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01 .15 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21. 5.1.01.15 0
310 Versorgung -1.267 -1.267
321 Entsorgung Schmutzwasser -630 -630 Schule Paunsdorf 1 .100.21.5.1.01.15 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21. 5.1.01.15 4241 9121
322 Entsorgung Müll 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01. 15 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5 .1.01.15 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5. 1.01.15 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5 .1.01.15 4241 9413
329 Entsorgung Container 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5. 1.01.15 4241 9222
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Schule Paunsdorf 1.10 0.21.5.1.01.15 4241 9910
320 Entsorgung -630 -630
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Schule P aunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Schule Paunsdo rf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9161
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 Schule Pau nsdorf 1.100.21.5.1.01.15 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9414
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Schule Paunsd orf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.000 1.000 Schu le Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Schule Paunsdor f 1.100.21.5.1.01.15 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Schule P aunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9164
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 1.000 1.000
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.21 .5.1.01.15 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Schule Paunsdor f 1.100.21.5.1.01.15 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Schule Paunsdorf 1.100 .21.5.1.01.15 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Schule Pa unsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9221
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Schule Pa unsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9223
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
Schule Paunsdorf Oberschule
Zum Wäldchen 4 04329 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Modernisierung Altbau
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 07.09.2017
Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Schule Paunsdorf 1.100. 21.5.1.01.15 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 Schule Paunsdo rf 1.100.21.5.1.01.15 4211 1000
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 300 300 Schule Pa unsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4211 2000
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9415
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Schule Pau nsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4255 2010
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Schule Paunsdorf 1. 100.21.5.1.01.15 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 300 300
361 Dienste Kontrollen 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1. 01.15 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Schule Paunsdorf 1.100 .21.5.1.01.15 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.0 1.15 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Schule Pauns dorf 1.100.21.5.1.01.15 0
379 Einnahme 0 0 0 Schule Paunsdorf 1.100.21.5.1.01.15 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten -596 -596
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 228 228 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 624 624 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 0 0 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Schule Paunsdorf 1.100 .21.5.1.01.15 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 852 852
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2019
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200 12
KG 300 12
KG 400 12
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200 1,00
KG 300 1,00
KG 400 1,00
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit)
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/3
T 0 2
T r e p p e
R H =  3 , 1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 , 4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
0 5
W C -V R
3 ,1 1
6 ,5 6
1 0 ,3 0
R H =
A =
U =
m
m
0 5 a
W C -D
3 ,1 1
1 4 ,2 0
1 5 ,6 6
T 0 2
T re p p e
R H =  3 ,1 1  m
A =  2 0 , 9 5  q m
U =  2 0 ,4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
0 5
W C -D
3 ,1 1
1 8 ,8 0
1 9 ,8 7
Vorwand Raum
hoch
W C -  B
W C -  B
W C -  B
PZ-vorbereitet
W C -  P
W C -  P
W C -  P
W C -  P
W C -  B
PZ-vorbereitet
PZ-vorbereitet
PZ-vorbereitet
W C -  P
L e h r e r - W C
L e h r e r - W C
PZ-vorbereitet
W C -  B
W C -  P
PZ-vorbereitet
L e h r e r - W C
L e h r e r - W C
P H
P
9 0 d
F l u r
R H =  3 , 1 1  m
A =  5 5 , 0 2  q m
U =  4 6 ,1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
0 8 a
W C -H
3 ,1 1
8 ,2 4
1 1 ,4 8
R H =
A =
U =
m
m
0 9 a
W C -D
3 , 1 1
8 , 2 3
1 1 , 4 8
R H =
A =
U =
m
m
0 8
W C - V R
3 ,1 1
4 ,0 8
8 ,5 6
R H =
A =
U =
m
m
0 9
W C -V R
3 , 1 1
4 , 0 7
8 , 5 6
9 0 d
F lu r
R H =  3 ,1 1  m
A =  5 5 ,0 2  q m
U =  4 6 ,1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
0 8
W C -H
3 ,1 1
1 1 ,2 6
1 6 ,3 4
R H =
A =
U =
m
m
0 9
W C -D
3 ,1 1
1 1 ,7 6
1 4 ,0 3
B E
W C -  P W C -  P
W C -  B W C -  B
W C -  B
W C -  B
W C -  B
P H
P
P
H
P
1 2  m m B o d e n f l i e s e  1 5 x 1 5 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
3 5  m m k u n s t h a r z m o d i f i z i e r t e n
Z e m e n t e s t r i c h
1 2  m m
 3  m m b i t .  A b d i c h t u n g s b a h n
1 0  m m W a n d f l i e s e  1 5 x 2 0 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
0 4 0 9 2  L E I P Z I G
N E U E S  R A T H A U S
S T ADT  LEIPZ I G
 P lan b e ze ich n u n g
 D at u m :  g ez e i ch n e t :  F o rm a t:
 D at e i:  B la t tn r.:
 U eb e rsich t
 A rch ite kt
 A u ft ra g g e b e r
 O b je kt
 F a ch p la n er
 L e ist u n g sp h a se
oder  B e rei che a u s  dem  P l an abgegr i ffe n w erd e n .
Oberschul e P aunsd o rf
04329  Lei pzi g
St adt L ei pz i g
Abt . Proj ektm anag e m ent
04092  Lei pzi g
T e l . :
F a x . :
S c h o n g a u e r s tr . 2 9 -3 1
0 4 3 2 8  L e ip z i g
T e l . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
F a x . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
E m a i l :  i n f o @ i n p - i n g e n i e u r e . d e
T e l . :
F a x . :
E m a i l :
G rundri s s Erdges c hos s
E nt wurfs pl anung
z ak 27.07. 2015
A- 0 02
A1 1 : 50
002674g001_3_A _ 00E G. dwg
Index Datum Name
W C-A n lage Haus  B  - A bbruc h W C- A nl age H aus  B -  Neubau
W C-A n lage Haus  A  - A bbruc h W C-A n lage Haus  A  - Neubau
T 1 0 2
T r e p p e
R H =  3 ,1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 , 4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
1 0 4
W C -V R
3 ,1 1
6 ,5 6
1 0 ,3 0
R H =
A =
U =
m
m
1 0 4 a
W C -H
3 , 1 1
1 4 , 2 0
1 5 , 6 6
T 1 0 2
T re p p e
R H =  3 ,1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 ,4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
1 0 4
W C -H
3 ,1 1
1 9 , 0 0
1 9 , 8 7
Vorwand Raum
hoch
W C -  B
W C -  P
L e h r e r - W C
B E
W C -  B
PZ-vorbereitet
W C -  B
P H
P
P H
P
W
C- P
1 9 0 b
F l u r
R H =  3 ,1 1  m
A =  5 5 , 0 2  q m
U =  4 6 ,1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
1 0 6 a
W C -H
3 ,1 1
8 ,2 4
1 1 ,4 8
R H =
A =
U =
m
m
1 0 7 a
W C -D
3 ,1 1
8 ,2 3
1 1 ,4 8
R H =
A =
U =
m
m
1 0 6
W C -V R
3 ,1 1
4 ,0 8
8 ,5 6
R H =
A =
U =
m
m
1 0 7
W C -V R
3 ,1 1
4 ,0 7
8 ,5 6
1 9 0 b
F l u r
R H =  3 , 1 1  m
A =  5 5 , 0 2  q m
U =  4 6 , 1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
1 0 7
W C - D
3 , 1 1
1 1 , 5 2
1 5 , 9 5
R H =
A =
U =
m
m
1 0 6
W C -H
3 , 1 1
1 1 , 3 1
1 8 , 2 0
L e h r e r - W C
W C -  B
W C -  P
W C -  B W C -  B
W C -  B
W C -  B
L e h r e r - W C
W C -  P
W C -  P
W C -  P
PH
P
P
H
P
P H
P
P H
P
1 2  m m B o d e n f l i e s e  1 5 x 1 5 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
3 5  m m k u n s t h a r z m o d i f i z i e r t e n
Z e m e n t e s t r i c h
1 2  m m  3  m m b i t .  A b d i c h t u n g s b a h n
1 0  m m W a n d f l i e s e  1 5 x 2 0 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
0 4 0 9 2  L E I P Z I G
N E U E S  R A T H A U S
S T ADT  LEIPZIG
 P la n b e ze ich n u n g
 D a tu m :  g e ze i c h n e t :  F o rm a t :
 D a te i:  B lat tn r. :
 U e b e rs i c h t
 A rch ite kt
 A u ft ra g g e b e r
 O b je kt
 F a ch p la n e r
 L eist u n g s p h a se
oder B er e i c he aus dem  Pla n abgegri f fen w erden.
Oberschul e Pauns dor f
04329 Lei pzi g
St adt Lei pzi g
Abt . Proj ektm anagem ent
04092 Lei pzi g
T e l . :
F a x . :
S c h o n g a u e r s t r.  2 9 -3 1
0 4 3 2 8  L e i p z i g
T e l . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
F a x . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
E m a i l :  i n f o @ i n p - i n g e n i e u r e . d e
T e l . :
F a x . :
E m a i l :
G rundriss  1 .  O berges chos s
E ntwurf s pl anung
zak 27.0 7 . 2015
A - 00 3
A1 1 :  50
002674g001_3_A _01OG.dw g
Index Datum Name
W C- A nl age Haus  B -  Abbruch W C -A nl age Haus  B  - N e u bau
W C- A nl age Haus  A -  Abbruch W C-Anl a g e Haus A - Neubau
T 2 0 2
T r e p p e
R H =  3 ,1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 ,4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
2 0 3
W C -V R
3 ,1 1
6 ,5 6
1 0 ,3 0
R H =
A =
U =
m
m
2 0 3 a
W C -D
3 ,1 1
1 4 ,2 0
1 5 ,6 6
T 2 0 2
T re p p e
R H =  3 , 1 1  m
A =  2 0 , 9 5  q m
U =  2 0 , 4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
2 0 3
W C - D
3 , 1 1
1 8 , 8 0
1 9 , 8 7
Vorwand Raum
hoch
W C -  B
W C -  P
L e h r e r - W C
W C -  B
W C -  B
W C -  B
PZ-vorbereitet
W
C-P
P H
P
P H
P
W C -  B
2 9 0 a
F l u r
R H =  3 ,1 1  m
A =  5 5 , 0 2  q m
U =  4 6 ,1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
2 0 4 a
W C -H
3 , 1 1
8 , 2 4
1 1 , 4 8
R H =
A =
U =
m
m
2 0 5 a
W C -D
3 ,1 1
8 ,2 3
1 1 , 4 8
R H =
A =
U =
m
m
2 0 4
W C -V R
3 ,1 1
4 ,0 8
8 ,5 6
R H =
A =
U =
m
m
2 0 5
W C -V R
3 ,1 1
4 ,0 7
8 ,5 6
2 9 0 a
F l u r
R H =  3 , 1 1  m
A =  5 5 , 0 2  q m
U =  4 6 , 1 0  m
R H =
A =
U =
m
m
2 0 4
W C -H
3 , 1 1
1 1 , 1 6
1 6 , 3 4
R H =
A =
U =
m
m
2 0 5
W C -D
3 ,1 1
1 1 ,7 6
1 4 ,0 3
B E
W C -  P
W C -  B W C -  B
W C -  B
W C -  B
W C -  B
W C -  P
P H
P
P
H
P
1 2  m m B o d e n f l i e s e  1 5 x 1 5 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
3 5  m m k u n s t h a r z m o d i f i z i e r t e n
Z e m e n t e s t r i c h
1 2  m m  3  m m b i t .  A b d i c h t u n g s b a h n
1 0  m m W a n d f l i e s e  1 5 x 2 0 c m
 2  m m S t r e i c h a b d i c h t u n g
0 4 0 9 2  L E I P Z I G
N E U E S  R A T H A U S
S T ADT  LE I PZ I G
 P la n b ez eich n u n g
 D a tu m :  g e ze ich n et :  F or m a t:
 D a te i:  B la tt n r .:
 U e b e rsich t
 A rc h it ek t
 A u f tra g g e b e r
 O b je kt
 F a ch p la n e r
 L e i s tu n g sp h as e
oder B erei c he aus dem  Pl an abge gri ff en werden.
Obers c hul e Pauns dor f
04329 Lei pzi g
S tadt Lei pzi g
A bt.  P r oj ektm anagem ent
04092 Lei pzi g
T e l . :
F a x . :
S c h o n g a u e r s t r.  2 9 -3 1
0 4 3 2 8  L e i p z i g
T e l . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
F a x . :  0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
E m a i l :  i n f o @ i n p - i n g e n i e u r e . d e
T e l . :
F a x . :
E m a i l :
G rundri ss 2 . O bergeschoss
Ent w urfspl anung
zak 27.07. 2015
A-00 4
A 1 1 : 50
00267 4 g 001_3_A _02OG.dw g
Index Datum Name
W C-Anl a g e Haus B -  Abbruch W C -A nl age Haus  B  - Neubau
W C-Anl a g e Haus A -  Abbruch W C -A nl age Haus  A  - Neubau
T 3 0 2
T r e p p e
R H =  3 , 1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 , 4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
3 0 3
W C -V R
3 , 1 1
6 , 5 6
1 0 , 3 0
R H =
A =
U =
m
m
3 0 3 a
W C -H
3 , 1 1
1 4 ,2 0
1 5 ,6 6
T 3 0 2
T re p p e
R H =  3 ,1 1  m
A =  2 0 ,9 5  q m
U =  2 0 , 4 0  m
R H =
A =
U =
m
m
3 0 3
W C -H
3 , 1 1
1 8 , 8 0
1 9 , 8 7
Vorwand Raum
hoch
W C -  B
W C -  P
L e h r e r - W C
B E
W C -  B
PZ-vorbereitet
P H
P
P H
P
W
C- P
1 2  m m B o d e n flie s e  1 5 x 1 5 c m
 2  m m S tre i c h a b d i c h tu n g
3 5  m m k u n s th a rz m o d if iz ie r te n
Z e m e n te s tric h
1 2  m m
 3  m m b it. A b d ic h tu n g s b a h n
1 0  m m W a n d f l ie s e  1 5 x 2 0 c m
 2  m m S tre i c h a b d i c h tu n g
0409 2 LE I P ZI G
N EU E S R AT H A U S
STADT LEI PZI G
 P la n b e z e ic h n u n g
 D a tu m :  g e z e i c h n e t:  F o rm a t:
 D a te i:  B l a ttn r.:
 U e b e rs ic h t
 A rc h i te k t
 A u f tra g g e b e r
 O b je k t
 F a c h p la n e r
 L e is tu n g s p h a s e
o de r Be r e iche  a us de m  Pla n a b ge g ri ff e n w e rde n.
O b e r sc hule  P au nsd orf
0 43 29  L eipzi g
S tad t L e i pzig
A b t.  Pro j e ktm a na g e m en t
0 40 92  L eipzi g
T e l .:
F a x .:
S c h o n g a u e r s t r .  2 9 - 3 1
0 4 3 2 8  L e i p z i g
T e l .: 0 3 4 1 / 3 5 1 3 6 6 2 - 0
F a x .: 0 3 4 1 /3 5 1 3 6 6 2 -0
E m a il:  in f o @ in p -in g e n ie u re . d e
T e l .:
F a x .:
E m a il :
G run dri ss 3. O b erg e sch oss
E n tw u rfsp lan un g
z ak 2 7.0 7 .20 15
A-00 5
A 1 1  : 5 0
0 02 67 4 g 00 1 _3 _A _0 3O G.d w g
Index Datum Name
W C-Anla g e  Ha us B - A b br u ch W C- A nla g e  Ha us B  - Ne ubau


Nein! zu Marktverlegungen

city_slug: leipzig

paper_type: Petition

text:
1/2
Petition Nr. VI-P-04811
Status: öffentlich
Eingereicht von
Petitionsausschuss
Betreff:
Nein! zu Marktverlegungen
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Beschlussvorschlag:
2/2
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Sachverhalt:
Anlagen:
NEIN!
vErlEguNgEN
zu Markt-
 11./13.04.2017 AugustusplAtz
 02.05.2017 AugustusplAtz
 23.05.2017 AugustusplAtz
 26.05.2017 Wilhelm-leuschner-plAtz
 02./06./09./30.06.2017 AugustusplAtz
 01./.04./08./11.08.2017 AugustusplAtz
 19./22./26./29.09.2017 AugustusplAtz
 14.11. - 23.12.2017 richArd-WAgner-plAtz
Der Leipziger Wochenmarkt steht gleichzeitig für Tradition und
ein modernes Weltbild einer immer bewusster konsumierenden
Gesellschaft. Wir Händler sichern Arbeitsplätze auf dem Markt
und bei Produzenten. Dennoch gefährdet die Stadt unsere Exis
-
tenz. Daher protestieren wir gegen die Marktverlegungen!
Y  Die vielen Marktverlegungen sind weder kunden- noch
händlerorientiert. Viele Kunden finden uns an den neuen
Standorten nicht oder müssen lange suchen.
Y  An der Blechbüchse (Richard-Wagner-Platz) ist nur Platz für
40 Händler. Das ist kein adäquates ausweichquartier für
die über 100 Händler des Wochenmarktes.
Y  Der Wochenmarkt außerhalb des Rings ist für Kunden und
Händler völlig indiskutabel. Keine Laufkundschaft für die
Händler, schlechte Erreichbarkeit für die Kunden.
Y  Für uns Händler ist der Wochenmarkt kein Zubrot, sondern
die Einkommensgrundlage unserer Familien und Angestell-
ten. Jede Marktverlegung gefährdet unsere Existenz.
(Warum kann z. B. Classic Open nicht zwischen Oper und
Gewandhaus stattfinden? Es gäbe keine bessere Kulisse.)
Immer wieder werden wir Händler vor vollendete Tatsachen
gestellt. Wir fordern eine Reduzierung der Verlegungen und
Einbeziehung in die Entscheidungen!
MarkthäNDlErvErbaND lEIpzIg E.v.
Waldblick 4 | 04668 Parthenstein/OT Klinga
[E-MAIL ENTFERNT]
DEr Markt gEhört auf DEN Markt
unsere Online-petition:
www.openpetition.de/!wochenmarkt