text:
1/18

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01029

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Präzisierung VI-DS-05899-NF-21 Sammelplanungs- und Baubeschluss in Bezug auf die
Teilmaßnahme Kapazitätserweiterung Schule am Leutzscher Holz

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Jugend und Schule   Vorberatung
FA Finanzen   Vorberatung
SBB Alt-West   Anhörung
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung
Ältestenrat
Ratsversammlung  29.04.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Beschluss VI-DS-05899-NF-21 wird aktualisiert und angepasst.
Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18
in der zurzeit gültigen Fassung).

2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich gegenüber dem Beschluss VI-DS-
05899-NF-21 von 5.500.000 € um 2.297.000 € auf 7.797.000 €. Der städtische Anteil
beträgt 4.662.000 €.

3. Die investiven Auszahlungen i. H. v. 7.600.000 € waren/sind im PSP-Element „172.
Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738.700) in den Haushaltsjahren wie folgt
geplant/vorgesehen:

2017: 60.000 €
2018: 660.000 €  *
2019 1.075.000 €
2020 3.855.000 €
2021 1.950.000 €
Summe 7.600.000 €

* Davon wurde ein Betrag i. H. v. 50.000 € im PSP-Element „Zentrale Planungsmittel
– Schulbau“ (7.0001104) bereitgestellt.

Der Mittelbedarf für die Jahresscheibe 2021 ist im Rahmen der Haushaltsplanung
2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes einzuplanen.

2/18
4. Die Einzahlungen i.H.v. 3.135.000 € sind im PSP-Element „Zweckgebundene
Zuwendungen von Dritten“ (7.0001738.705) in den Haushaltsjahren wie folgt
geplant/vorgesehen:

2020: 1.299.600 €
2021: 1.835.400 €

5. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 149.000 € sind im PSP-
Element „Schule am Leutzscher Holz (GS)“ (1.100.21.1.1.01.53) im Haushaltsjahr
2021 vorgesehen.

Diese zusätzlich benötigten Mittel werden im Rahmen der Haushaltplanung
2021/2022 berücksichtigt und entsprechend durch das Fachamt angemeldet.

Räumlicher Bezug:

Stadtbezirk Alt-West.
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Inhalt ist der Ausbau der derzeit 3,5-zügigen auf eine fünfzügige Grundschule. Aufgrund neuer
tiefergehender Erkenntnisse aus dem Planungsprozess entstehen bei der Anbindung
zwischen Bestands- und Neubaubereich Mehrkosten im Bestandsbau sowie erhöhte
Aufwendungen zur Gewährleistung der Sicherheit während des Baus bei laufendem
Schulbetrieb.

3/18

Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2021  197.000 1.100.21.1.1.01.53
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020
2021  1.299.600
1.835.400 7.0001738.705
 Auszahlungen
2018

2017
2018
2019
2020
2021

50.000

60.000
610.000
1.075.000
3.855.000
1.950.000
7.0001104.700

7.0001738.700

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
2022
(anteilig)
2023 ff.

32.203

70.445
1.100.21.1.1.01.53
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/18
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht erforderlich.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Um die Fertigstellung zum Schuljahr 22/23 zu gewährleisten, muss die Ausschreibung der
GU-Vergabe im Mai 2020 erfolgen. Voraussetzung ist die Beschlussfassung der Vorlage in
der Ratsversammlung im April 2020 zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht erforderlich.

5/18

III.  Strategische Ziele

Eines der Ziele aus dem Stadtentwicklungskonzept ‚Leipzig 2030 - Leipzig wächst nachhaltig‘
ist die Schaffung von sozialer Stabilität. Diese schließt unter anderem den
Handlungsschwerpunkt ‚Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote‘ ein. Es soll eine
bedarfsgerechte Bildungsinfrastruktur und eine Versorgung des Stadtgebietes mit
entsprechenden Grundschulkapazitäten sichergestellt werden. Der Erweiterungsbau am
Grundschulstandort Prießnitzstraße 19 wird die Kapazität des Schulgebäudes von aktuell 3,5
Zügen auf 5 Züge erhöhen und schafft somit die Möglichkeit, in Anlehnung an die
Schulbaustandards für Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote im Stadtbezirk Alt-West
und im Stadtteil Lindenau zu schaffen. Das zukünftige barrierefreie Gebäude verbessert die
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt.

IV. Sachverhalt

1. Anlass

1.1 Grundlagen / Beschlüsse
Am Standort Prießnitzstraße 19 soll eine Schulerweiterung zum Ausbau einer Fünfzügigkeit
entstehen. Die Erweiterung entsteht als Erweiterungsbau zur Deckung der entsprechend
Schulnetzplanung erforderlichen Grundschulplätze im Schulbezirk.

Grundlage bildet der Beschluss VI-DS-05899-NF-21 Sammelplanungs- und Baubeschluss
sowie Beschluss zum Abschluss von Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher
Schulkapazitäten (Stand: 20.06.2018) sowie der Beschluss VII-DS-00425-NF-01
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Ausstattung und Folgekosten der
Sofortschulmaßnahmen - Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO (Stand 11.12.2019).

1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption

Ziel ist es, die Schule am Leutzscher Holz, Grundschule der Stadt Leipzig, von einer
Dreieinhalbzügigkeit um 1,5-Züge auf eine Fünfzügigkeit gem. baulicher Standards für
Gebäude der Stadt Leipzig zu erweitern und damit die nach Schulnetzplanung
erforderlichen Grundschulkapazitäten im Schulbezirk nachhaltig zu decken.

1.3 Beschreibung des IST-Zustandes

Die Grundschule wird derzeit am Standort mit 3,5 Zügen geführt. Im Schulbetrieb ist es
aktuell notwendig, alle Allgemeinen Unterrichtsräume in 100%iger Doppelnutzung als
Horträume zu betreiben. Der Hort besitzt somit keine eigenen Räume. Gemäß
Anforderungen der baulichen Standards für Gebäude der Stadt Leipzig fehlen Fachräume,
Nebenräume, integrierte Sanitäreinrichtungen sowie ein angemessenes Foyer in der
Schule. Darüber hinaus ist die Schule nicht barrierefrei erschlossen. Brandschutztechnisch
entspricht die Schule den aktuellen Brandschutzanforderungen.

1.4 Ableitung des Bedarfs

Entsprechend der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig ist in den
nächsten Jahren mit einer steigenden Zahl wohnhafter Schüler in planungsrelevanten
Altersgruppen zu rechnen. Für den Stadtbezirk Alt-West besteht der steigende Bedarf vor
allem auch in Neulindenau bzw. Leutzsch. Diese steigenden Grundschulplatzbedarfe sind
auch entsprechend im Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig abgebildet.
6/18

1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme

Um die aktuellen und zukünftig prognostizierten Schülerzahlen im Schulbezirk sicherstellen
zu können, ist der Ausbau der Grundschule auf eine Fünfzügigkeit notwendig, da die
Erweiterungsmöglichkeiten an anderen Schulstandorten im Schulbezirk bereits
ausgeschöpft und kurzfristig nicht realisierbar sind. Zudem wird eine barrierefreie
Erschließung der Schule angestrebt.

1.6 Erläuterung des Mehrbedarfs

Mit Abschluss der Entwurfsplanung liegt dem Projekt eine angepasste Kostenberechnung
zu Grunde. Die investiven Gesamtkosten des Vorhabens betragen demnach 7.600.000
EUR, was einer Kostensteigerung von 2.100.000 EUR zum Sammelplanungs- und
Baubeschluss VI-DS-05899-NF-21 bedeutet.

Die Kostensteigerung resultiert zum einen aus tiefergehenden Planungen, die zu neuen
Erkenntnissen bezüglich der Anforderungen der Technischen Gebäudeausrüstung führten.
Entgegen den Annahmen in der Vorentwurfsplanung sind für die Verknüpfung von
Bestands- und Neubau - vor allem auf Seiten des Bestandsgebäudes - erhöhte technische
Anforderungen notwendig. Dies betrifft z.B. eine neue, separate Hauswasserstation sowie
neue, vom Bestandsbau unabhängige Elektrohauptverteiler. Zudem ist eine Ergänzung der
brandschutztechnischen Anforderungen des Schulgebäudes nicht umsetzbar. Für die
bauordnungsgemäße Zulassung ist ein neues, beide Gebäudeteile umfassendes
Brandschutzkonzept mit diversen brandschutztechnischen Ertüchtigungen im
Bestandsgebäude notwendig.

Der Mehrbedarf für diese zusätzlich notwendigen Maßnahmen der Verknüpfung der beiden
Gebäudeteile sowie der brandschutztechnischen Anforderungen beläuft sich auf ca.
950.000 EUR.

Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung im Baugewerbe, bedingt durch die
konjunkturell anhaltende Auslastung des Baugewerbes, ist mit einer Baukostensteigerung
- auf Grundlage von Erfahrungswerten aktueller Ausschreibungen - von ca. 12 % zu
rechnen. Der dadurch entstehende Mehraufwand beläuft sich auf ca. 910.000 EUR.

Zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauzeit sind erhöhte bauliche sowie
organisatorische Schutzmaßnahmen notwendig, da eine Auslagerung der Schule -
aufgrund fehlender Ausweichstandorte für die Bauzeit - nicht umsetzbar ist.
Im Zuge Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Baubeschlusses wurde davon ausgegangen,
dass im Zuge der baulichen Umsetzung der Bestandsfassade (Nordwestseite) diese in den
Sommerferien 2020 in weiten Teilen geöffnet und anschließend provisorisch - für die Dauer
der Baumaßnahme - wieder verschlossen werden würde. Dadurch sollte ein autarker
Baustellenbetrieb sichergestellt werden.
Nach den tiefergehenden Planungen musste festgestellt werden, dass diese
Vorgehensweise im Hinblick auf einen störungsarmen Schulbetrieb nicht realisierbar ist, da
davon auszugehen ist, dass trotz der Trennung zeitweise einige Räumlichkeiten des
Schulbetriebes außer Betrieb genommen werden müssten. Gleichzeitig würde die Schule
auf der gesamten Breite - über die Dauer von zwei Jahren - durch Lärm und Staub
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund ist eine alternative baulogistische Lösung
anzuwenden um die Schule - aufgrund schulbetrieblicher sowie sicherheitsrelevanter
Aspekte - vom Baugeschehen zu trennen.

Der neu erarbeitete Bauablauf sieht einen Bau in zwei Bauabschnitte gegliedert vor.
Zunächst wird die nordöstliche Hälfte inklusive neuem Treppenhaus in allen Etagen neue
Sanitäranlagen für die gesamte Schule sowie die Erweiterung der Küche bis zum
Schuljahresbeginn 2021/22 errichtet. Damit kann die neue Küche und die kompletten
7/18
Sanitäranlagen in Betrieb genommen werden und das Baugeschehen auf der
Nordwestseite begonnen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden eine dauerhafte
Speiseversorgung und die Funktionsfähigkeit der sanitären Anlagen für die gesamte
Bauzeit von zwei Jahren sichergestellt. Darüber hinaus wird ist die Belastung des laufenden
Schulbetriebes so weit wie möglich minimiert, da es durch diese Vorgehensweise bei
beiden Bauabschnitten immer einen Gebäudeteil gibt, in dem kein Baustellenbetrieb
stattfindet.

Die Kosten für diese bautechnologisch notwendigen Änderungen der
Sicherungsmaßnahmen während der Bauzeit und die damit verbundene Aufgliederung in
zwei Bauabschnitte inklusive Zulagen für lärmintensive Arbeiten außerhalb der üblichen
Arbeitszeiten betragen ca. 240.000 EUR.

1.7 Alternativlösungen

Alternative Maßnahmen zur Kompensation des Mehrbedarfes sind nicht umsetzbar, da es
sich bei den o.g. Mehraufwendungen um sicherheitsrelevante und bautechnologisch
notwendige Maßnahmen handelt. Bei einer Nichtumsetzung der o.g. Maßnahmen zur
Verknüpfung der beiden Gebäudeteile - wie bspw. Brandschutzertüchtigungen,
Anbindungen der Haustechnik an den Bestand - ist die Nutzbarkeit der Schulerweiterung
als Schulgebäude aufgrund der Versagung von Genehmigungen ausgeschlossen.

Auch die o.g. Aufgliederung der Baumaßnahme ist zwingend erforderlich und nur durch
eine vollständige Auslagerung der Schule zu kompensieren. Diese Möglichkeit besteht
jedoch aufgrund der unzureichenden Auslagerungsmöglichkeiten im Schulbezirk nicht.

2. Beschreibung der Maßnahme

2.1 städtebauliche Einordnung
Das Schulgebäude befindet sich im Nordwesten der Stadt Leipzig im Stadtteil Leutzsch.
Dem Schulareal gegenüber befindet sich eine kommunale Kindertageseinrichtung. Im
Nordosten befinden sich Kleingärten und Sportanlagen. Nach Südosten wird das
Schulgelände durch gründerzeitliche Bebauung eingefasst. Die gesamte Pausen- und
Freifläche der Schule lagern sich südöstlich des langgestreckten Schulgebäudes an.

8/18

Lageplan

Der geplante Erweiterungsbau ergänzt das Schulgebäude nach Nordosten, in einer Form
und Kubatur des Bestandes vorgegebenen Weise zu einem einheitlichen Solitär. Die Idee
des „einen Schulgebäudes“ soll den Grundschulkindern die klare Identifikation mit ihrer
Schule erleichtern. Der neue zentrale Eingang an der Prießnitzstraße wird mit einem
verkehrsberuhigten Vorplatz zum sicheren Ankommen und Abholen der Grundschulkinder
geplant. Die Maßnahme wird mit den betreffenden Fachämtern abgestimmt.

2.2 Erläuterung der Planung

Das Gebäude ist 4-geschossig und unterkellert. Alle Räume des Erweiterungsbaus
schließen an den Bestandsflur an, sodass nach Fertigstellung ein zweihüftiges Gebäude
mit Mittelgang über alle Etagen entsteht. Die neuen Klassen- bzw. Gruppenräume werden
auf der nordöstlichen Seite des Bestandsflures errichtet.

Im Erdgeschoss wird durch ein Foyer eine zentrale Eingangssituation für das neue
Schulhaus geschaffen, von dem das gesamte Gebäude mittels eines Treppenhauses und
eines Aufzugs barrierefrei erschlossen werden kann. Im Erdgeschoss befinden sich neben
der neuen Aula die neue Bibliothek sowie Sanitäranlagen. In den weiteren Obergeschossen
befinden sich neue Allgemeine Unterrichtsräume, Horträume, Garderoben sowie
Sanitärbereiche. Im Untergeschoss wird eine neue Ausgabeküche mit ergänztem
Speiseraum errichtet.

Die Gestalt des neuen Baukörpers folgt der Rasterung des Bestandsgebäudes. Entgegen
der historischen Bandfassade zeigt die neue Nordfassade die dahinterliegende
Skelettbauweise.

9/18

Visualisierung Erweiterungsneubau Schule am Leutzscher Holz

10/18
Übersicht der Kostengruppen

KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)

- Öffentliche Erschließung (Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom,
Telekommunikation)
- In der Pestalozzistraße verlaufen Schmutz- und
Regenentwässerungsleitungen im Trennsystem.

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)

- Errichtung eines viergeschossigen Baukörpers an der Nordostfassade des
Bestandsbaus
- Ausführung in Stahlbeton und Kalksandstein
- Die Nordfassade ist mit mineralischem Wärmedämmverbundsystem verkleidet
- Außentüren und Fenster als Aluminiumkonstruktion
- Behindertengerechter Aufzug innen
- Akustikdecken

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)

- Erweiterung des bestehenden Fernwärmeanschlusses im bestehendem
Hausanschlussraum
- Die Belüftung der Klassenräume erfolgt mittels dezentralen
Einzellüftungsgeräten, die Küche wird aus hygienischen Gründen über eine
separate Lüftungsanlage versorgt
- Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektronische
Durchlauferhitzer
- Die Trinkwasserversorgung erfolgt über den vorhandenen, zu erneuernden
Trinkwasseranschluss

Erstellung von:

- Personenaufzug
- Einbruchmeldeanlage
- Hausalarmanlage
- Brandmeldeanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Telekommunikationsanlage
- Datennetz
- Außenanlagenbeleuchtung (Zuwegung zum Gebäude Mastleuchten,
Wandleuchten am Gebäude, Beleuchtung Sammelplatz)
- Blitzschutz (Blitzschutzklasse III)
- Notruf Behinderten-WC´s
- Gegensprechanlage am Haupteingang

KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze
3 Stellplätze davon
1 Behindertenparkplatz
56 (rechtlich notwendig)
84 werden umgesetzt

11/18
- Fahrradstellplätze:

Rechtlich notwendig sind für den Erweiterungsbau nach der aktuellen Stellplatzverordnung
56 Stellplätze. Für eine fünfzügige Grundschule sind nach aktuell gültiger
Stellplatzverordnung 187 Stellplätze notwendig. Es wurde geprüft, ob und in welchem
Umfang im Zusammenhang mit der Errichtung des Erweiterungsbaus weitere
Fahrradstellplätze angelegt werden können. Dies ist für 28 Stellplätze möglich.

-  Herstellung eines verkehrsberuhigten Vorbereichs im Straßenraum der
Prießnitzstraße

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)

Die Ausstattung und die bewegliche Möblierung erfolgt entsprechend den baulichen
Standards für Schulen der Stadt Leipzig sowie Abstimmungen mit dem Amt für Jugend,
Familie und Bildung.

Gemäß der Vorlage ‚Bereitstellung finanzieller Mittel für die Ausstattung und Folgekosten
der Sofortschulmaßnahmen VII-DS-00425-NF-01‘ wurden für die konsumtive Ausstattung
48.000 Euro durch die Ratsversammlung beschlossen. Die ursprüngliche
Kostenberechnung bezog sich auf neun neue Unterrichtsräume im Erweiterungsbau.
Tatsächlich werden im Zuge des Anbaus auch eine Bibliothek, eine Aula, verschiedene
Horträume u.a. mit einer neuen Hortküche und kleinere Nebenräume realisiert. Im
Bestandsbau sind einige Räume ebenso neu auszustatten, da z.B. die Speisung erweitert
wird und ein neuer Werkraum auszustatten ist. Des Weiteren werden neue
Raumbeziehungen geschaffen, die Umzüge innerhalb des Bestandsgebäudes mit sich
bringen. Das vorhandene Mobiliar ist für eine solche Maßnahme nicht ausgelegt. Die
Erhöhung der ursprünglichen Summe auf 197.000 Euro ist dieser präzisierten Betrachtung
geschuldet.
Nicht Bestandteil der Vorlage sind drei digitale Tafeln, die für die drei allgemeinen
Unterrichtsräume im Erweiterungsbau vorgesehen sind. Sie werden über die in der Vorlage
‚Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der Mittel
vom ‚DigitalPakt‘ des Bundes: (Teil B: Ausstattung mit digitalen Endgeräten) VI-DS-08178-
DS-02‘ beschlossenen Mittel finanziert.

2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme

Mit der Erweiterung der Grundschule erfolgt eine nachhaltige Aufwertung und Entwicklung
des Gebietes.

2.4 Energiekonzept

Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:

 Schule
Neubau
Erweiterungsneubau
Modernisierung (komplett), ohne Denkmalschutz
Modernisierung (komplett), mit Denkmalschutz
Teilmodernisierung Gebäudehülle
Teilmodernisierung einzelner Bauteile
Energetischer Standard / Energiekonzept:
12/18

Passivhaus
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014, mit Anforderungen 2016
Einhaltung des U-Wertes entspr. der
Bauteilvorgaben der EnEV 2014

Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP):

Der Passivhausstandard wurde untersucht.

Das Gebäude schließt als Erweiterungsbau an das bestehende Grundschulgebäude
(errichtet 1977) an, welches nicht dem Passivhausstandard entspricht. Zudem soll die
bestehende Heizungsanlage, die nicht für einen Passivhausstandard ausgelegt ist, aus
wirtschaftlichen Gründen erweitert und gemeinsam genutzt werden.
Eine Auslegung der Erweiterung als Passivhaus hätte zwischen den Gebäuden erhebliche
Schnittstellenprobleme bedeutet und zudem einen vollständigen Austausch der nur 4 Jahre
alten Heizungsanlage erfordert. Eine Refinanzierung der damit verbundenen
Investitionskosten wäre über Energieeinsparungen über den Lebenszyklus nicht abbildbar
gewesen und hätte somit einen deutlichen wirtschaftlichen Mehraufwand bedeutet.
Nachweis nach EnEV 2014, Anforderungen 2016:

Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Grundschule
Der Erweiterungsbau schließt im Flurbereich nahtlos an den Altbau an. Es wird somit
lediglich um Bauteile erweitert. Die Heizungsanlage wird entsprechend um notwendige
Heizkörper erweitert. Es ist keine separate Heizanlage für den Erweiterungsbau
vorgesehen.
Aus diesem Grund ist gem. EnEV §9 abs. 4 ein Bauteilnachweis der neuen Bauteile
notwendig.
Die neu zu errichtenden Bauteile entsprechen den Anforderungen der EnEV 2014 (2016)
Energieträger:

Folgende Energieträger wurden untersucht:

 Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung
Fernwärme geeignet
 Heizanlage und Anschluss bereits vorhanden
Erdwärme

Gas

Holz-Pellets

Sonstiges

Fazit: Die Erweiterung wird an die vorhandene Fernwärmestation angeschlossen.

Weitere erneuerbare Energien:

Photovoltaik
Einschätzung gem.
Solardachkataster
sehr gut
13/18
Aussage gem. Planung  Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer
Photovoltaikanlage konnte die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen
werden.
Eigenbetrieb ja
Angebot an Dritte ja

Die Voraussetzung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage sind gegeben.
Aussage gem. Planung  Die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung einer
Photovoltaikanlage sind in der vorliegenden Planung gegeben
(erforderliche Tragfähigkeit der Dachflächen, Platzverhältnisse.
Die LKE wurde über die Möglichkeit der Umsetzung einer
Photovoltaikanlage informiert. Diese Maßnahme dient auch der
Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt.

Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400)

Wärmeerzeugung und -verteilung:
Es wird der Fernwärmeanschluss erweitert. Die Beheizung der Klassenräume ist
mittels Plattenheizkörpern vorgesehen. Die Dämmung der Heizkreise erfolgt gemäß
gültiger EnEV.

Warmwassererzeugung:
Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektronische Durchlauferhitzer.

Lufttechnische Anlagen:
Die Belüftung der Klassenräume erfolgt über dezentrale Lüftungsgeräte. Für die
Sanitäranlagen sowie die Küche werden unabhängige, zentrale Lüftungsanlagen
realisiert.

Wasser/Abwasser:
-  Einsatz wassersparender Einhebel-Mischarmaturen mit Verbrühschutz
-  Leitungsdämmung entsprechend aktueller EnEV

Stark- und Schwachstrom:
-  Allgemeinbeleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten
-  Flur- und WC-Beleuchtung mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln
-  Sicherheitsbeleuchtung mit energiesparender LED-Technik

2.5 barrierefreies Bauen
Sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen werden barrierefrei geplant.
2.6 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Die Abstimmung zur Gestaltung der Freiflächen und des Farbkonzeptes im Inneren
erfolgte mit dem Nutzer in der Entwurfsplanung und wird in der Ausführungsplanung
fortgesetzt.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Baubeginn Juli 2020
Fertigstellung August 2022

14/18

4. Finanzielle Auswirkungen

Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom
Kostenberechnung 17.12.2019

Kostengruppe Gesamt
100 Grundstück    0,00,00
200 Herrichten und Erschließung 200.000,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen  3.900.000,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen  1.880.000,00
500 Außenanlagen  267.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke* 300.000,00
700 Baunebenkosten  1.250.000,00
Summe 7.797.000,00
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.

* Die KG 600 umfasst einen konsumtiven Anteil i. H. v. 197.000 € im Haushaltsjahr 2021. Diese
Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 durch das Fachamt im
Ergebnishaushalt über das PSP-Element „Schule am Leutzscher Holz (GS)“ (1.100.21.1.1.01.53)
angemeldet. Mit Vorlage VII-DS-00425-NF-01 vom 11.12.2019 erfolgte bereits eine Bestätigung
von Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 48.000 €.

4.1  Finanzierungsplan

Die Maßnahme ist förderfähig.

Förderprogramm  Schulische Infrastruktur
(Landesmittel)
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie 60,00 %
Bescheid vom Ausstehend
Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbeginn Beantragt
Gesamtausgaben* 7.797.000 €
Anteil Fördermittel (gerundet) 3.135.000 €
Anteil Stadt Leipzig (Zuschuss) 4.662.000 €
  * Eine formelle Mehrkostenanzeige über die neuen Gesamtkosten wird gegenüber dem
    Fördermittelgeber erklärt.

15/18
HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan* Vorlage Differenz
Auszahlungen 60.000 60.000 0 660.000 660.000 0 2.500.000 1.075.000 1.425.000
Fördermittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].425.000 0 1.425.000
Anteil Stadt 60.000 60.000 0 660.000 660.000 0 1.075.000 1.075.000 0* Kein Fördermittelbescheid vorliegend
2017 2018 2019
HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz
Auszahlungen 2.280.000 3.855.000-1.575.000 0 1.950.000-1.950.000 5.500.000 7.600.000-2.100.000
Fördermittel 1.299.600 1.299.600 0 0 1.835.400-1.835.400 2.724.600 3.135.000 -410.400
Anteil Stadt 980.400 2.555.400-1.575.000 0 114.600 -114.600 2.775.400 4.465.000-1.689.600Angaben in Euro brutto
2020 2021 Gesamt
4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan

PSP-Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738):

Jahr Bis 2018 2019 2020 2021 Gesamt
Planung 170.000 550.000 0 0 720.000
Bau 0 0 4.930.000 1.950.000 6.880.000
Gesamt 170.000 550.000 4.930.000 1.950.000 7.600.000
Auszahlungen 720.000 1.075.000 3.855.000 1.950.000 7.600.000
Fördermittel 0 0 1.299.600 1.835.400 3.135.000
Anteil Stadt 720.000 1.075.000 2.555.400 114.600 4.465.000
Angaben in Euro brutto

Darstellung der Differenzen zwischen der Haushaltsplanung und dieser Vorlage:

Hinsichtlich der vorgesehenen Fördermittel i. H. v. 3.135.000 € ist der Zuwendungsbescheid
ausstehend. Der Antrag erfolgte am 28.08.2019. Daher stehen die geplanten Fördermittel
im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 1.425.000 € nicht zur Verfügung. Mit der im Haushaltsjahr
2021 vorgesehenen Einzahlung i. H. v. 1.835.400 € werden diese fehlenden Einzahlungen
ausgeglichen. Es wird mit Mehreinzahlungen i. H. v. 410.400 € gegenüber den bisher
geplanten Einzahlungen gerechnet.

Durch Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren werden Mittel i. H. v. 1.075.000 € im PSP-
Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738) in das Haushaltsjahr 2020
übertragen. Daneben wird ein Betrag i. H. v. 1.575.000 € über die Inanspruchnahme der
gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der
Haushaltssatzungen 2019/2020 im PSP-Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“
(7.0001738) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt i.H.v. 1.575.000 € aus dem PSP Element
„K.-Heine-Str. 22b, Einr. Gym.“ (70000965) nach Bestätigung der Vorlage VII-DS-00870
„Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und
Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1)
SächsGemO“.

Der Mittelbedarf i. H. v. 1.950.000 € zur Auftragsbindung im Haushaltsjahr 2020, mit
liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021, muss zusätzlich zur Verfügung gestellt
werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt nach Bestätigung der Vorlage VII-DS-00870
„Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und
Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1)
SächsGemO“.
16/18
Im Haushaltsjahr 2021 sind Mittel für die investive Ausstattung i. H. v. 103.000 €
vorgesehen. Mit Vorlage VII-DS-00425-NF-01 vom 11.12.2019 wurde bereits ein Betrag i.
H. v. 36.500 € für die investive Ausstattung bestätigt.

Die Einplanung des gesamten Mittelbedarfes i. H. v. 1.950.000 € im Haushaltsjahr 2021,
davon Fördermittel i. H. v. 1.835.400 € sowie Anteil Stadt i. H. v. 114.600 €, erfolgt im
Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend,
Familie und Bildung.

4.3 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte

Die Vergabe von Planungsleistungen wurden im Rahmen der VgV geprüft.

Der maßgebliche Schwellenwert wurde zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht erreicht.

Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Blässe Laser Architekten
Josephstraße 44-46, 04177 Leipzig
Tragwerksplanung nach § 49  L.P. Bauplanung GmbH
Josephstraße 44-46, 04177 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
Anlagengruppen 1-3
ZBP ZIMMERMANN UND BECKER GmbH
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53
Anlagengruppen 4-5
ZBP ZIMMERMANN UND BECKER GmbH
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig

Die Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich der Mittelbewirtschaftung obliegt
der LESG mbH.

4.4 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960

Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt.

Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau als Erweiterung an einem bestehenden
Gebäude (Flächenzuwachs).

Die Nutzungskosten sind Teil der Beschlussvorlage VII-DS-00425-NF-01. Sie betragen
für das volle Jahr ab 2023

Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
22.768,00
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
37.677,00
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
10.000,00

Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für den 01.07.2022 vorgesehen. Die anteiligen
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen

Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
13.660,67
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
15.209,00
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
3.333,33
17/18

4.5 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276

Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau,
die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten
Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen
Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. KG 200, KG 300 etc.), diese
unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.

Kennwerte des Vorhabens: NUF 1.551 m²
BGF 2.296 m²
BRI 8,.264 m³
KG 300+400 abzüglich
besonderen Kosten der
Aufwendungen im
Bestandsgebäude KG 300 + 400 4.991.780 €

Da es sich bei den vorliegende BKI-Kennwerten um Werte vom Jahresbeginn 2018
(Baupreisindex Ende 2017 = 106,4) handelt, wurden die Zahlen gemäß
Baupreisindex mit einer Baupreissteigerung von 4,2 % für das Jahr 2018
(Baupreisindex Ende 2018 = 110,6) und 4,5 % für das Jahr 2019 (Baupreisindex
Ende 2019 = 115,1) und somit in Summe um 9,7 % gem. BKI angepasst.

 Bis-Wert
BKI 2018 + 9,7
%
Baupreissteiger
ung gem.
Baupreisindex
 Kennwerte
des
Vorhabens
Bemerkungen/Begründung
KG 300 + 400/NF 3.708 €/m²  3.218 €/m² Das Bauvorhaben
unterschreitet den Kennwert.
Aufgrund der hohen Nutzung
der vorhandenen
Erschließungsflächen. (-13%)
KG 300 + 400/BGF 2.183 €/m²  2.174 €/m² Das Bauvorhaben liegt im
Bereich des Kennwertes den
Kennwert. Wenig
Verkehrsflächen, dafür
Eingriffe und Änderungen im
Bestand notwendig. (-0,4%)
KG 300 + 400/BRI 510 €/m²  604 €/m³ Das Bauvorhaben
überschreitet den Kennwert.
(+18%) Aufgrund sehr
kompakter Bauweise fallen
pro m³ höhere Kosten als in
vergleichbaren Schulbauten
an.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Keine.

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Die Abstimmung zur Gestaltung der Freiflächen und des Farbkonzeptes im Inneren
erfolgte mit dem Nutzer in der Entwurfsplanung und wird in der Ausführungsplanung
fortgesetzt.

18/18
7. Besonderheiten

Keine.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Bei Nichtbeschlussfassung können die aktuellen und zukünftig prognostizierten Schulplätze
im Schulbezirk entspr. Schulentwicklungsplanung nicht sichergestellt werden. Der Ausbau
der Grundschule auf eine Fünfzügigkeit ist notwendig, da die Erweiterungsmöglichkeiten
an anderen Schulstandorten im Schulbezirk bereits ausgeschöpft und kurzfristig nicht
realisierbar sind.

Anlagen:

- Zeichnungen Entwurfsplanung

107.08
107.41
6902
26447041704/h
264/i264/f264/g
26362634
Sporthalle
Wohnhaus
264/h
Prießnitzstraße
19
W
Tor
FW
Tor
GFW
15.36
15.31
Spielplatz
Spielplatz HY
FWFW
FWFWW
W
W 106.82106.63106.49106.68106.56
107.07
106.62106.92106.64106.60106.75
106.49
106.87106.71106.84106.94
105.81
107.18
106.16105.90
107.04
105.89
107.12107.16105.89
106.96107.13107.33107.29107.40107.25107.06107.28107.30107.39107.33107.48107.57107.41107.22107.39107.44107.52107.51107.44107.52107.53107.30107.46
106.22
107.04
106.74106.72106.67106.56106.53106.56
106.65106.51106.64106.77106.82106.82106.87106.69
106.60106.73
106.32106.38106.66106.60106.66106.63
106.32106.39106.32106.56106.51
106.67106.62106.36106.34106.06106.10
106.33106.14106.18106.16106.06106.08106.28106.28106.07106.16106.16106.05106.27106.20106.17106.21106.24106.26106.20
107.05
106.09106.21106.20106.27106.28106.31106.21106.21106.00106.06106.22106.21106.19106.21106.25106.24106.27106.24106.11105.99106.13106.00
106.27
106.14105.98105.99106.07106.24106.26106.26106.22106.23106.26106.26106.22106.19106.25106.24106.28106.28106.29106.21107.36
107.36107.37107.35107.26107.30106.32106.32
107.20107.48107.36107.26
G107.51
106.94106.92
107.22
107.26107.14
107.27107.21107.23
107.08107.08
106.92
106.87
106.94106.80106.78106.72106.68106.77106.88106.78106.48106.48
106.76
106.67106.12106.63106.56106.60
107.16106.30106.30107.16107.17107.17
106.32106.31107.18107.18
106.24
107.18107.19
106.33106.32107.16107.17107.17107.17106.19106.34106.90107.48107.28106.58106.25107.25107.24
106.21
106.18
107.42
106.46106.41107.31107.40106.36 107.01
TH 122.45107.54FH 125.43
107.23
TH 110.13
FH 113.75
TH 122.75
107.50
Verkehrsberuhigter Vorplatz
OK FFB Erdgeschoss 108.85OK FFB Keller 105.63
Bank
9774270
15218446681045
8191
9772845823593051843664601454
12542660
2777600
900
Anlieferung Küche6691
Grundlage : Lage- und HöhenplanVermessungsbüro KlinkhardÖffentlich bestellter VermessungsingenieurBahnhofstraße 11, 09306 RochlitzPlandatum: 22.06.2018
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
LageplanEntwurfsplanungCH21.11.201901A11 : 250
Grundlage : "Fundament- und Schleusenplan KG - Teil C" einer baugleichen 2-zügigigen POS am Standort Straße des 18.OktoberPlandatum: 04.12.1972
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
Einzelfundament3,00x3,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,50x0,80
17.5
180120180120180120180120180120180120180120180120180120180110200100200100200100200100200110180131.3180131.31801500270180120180120180120180
20004121310
442054001100
Streifenfundament1,20x0,8 Streifenfundament0,80x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,20x0,80VERBAU?Pilgerschrittverfahren?
Pilgerschrittverfahren?
Pilgerschrittverfahren?
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
FundamentplanEntwurfsplanungCH21.11.2019021150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
16.5/289 Stg.
16.5/289 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/289 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
0.882.010.942.01
1.002.01
0.560.55BRH 2.340.550.56BRH 2.34
0.882.011.122.12
1.191.99
0.942.01
0.942.010.942.010.791.96
0.942.010.942.01
0.942.01
2.010.941.122.122.431.98
1.191.991.981.43
0.942.01
1.191.990.942.011.122.12
0.550.56BRH 2.340.550.56BRH 2.34
16.5/2810 Stg. UHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFB138
9695140196301
349.5537.587676217.5270
273
4033720422426.5977 2040357
587261.5388.164524.9 40502896 20261.553348 204050225265.51935.15938.5 20494.520281.11961148 49.5772 2027.5
5762424284.330281.3302427030576242762422.5 402604026040271.340271.3402604026040260402604026040 2024185.52016520185.524898.524278.52427646.5 6691.3600 9002656 445762457646.5260402604026040260402604014.5
T90 rs FSA T30 rs
T30 rs FSAT30 rs FSA
T30 rs
rs
rs C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
0.94
T30 rs FSA
2.01
1.01
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
T30 rs FSA
fh FSA T30 rs FSA
2.01 HEB 120HEB 120HEB 180
UHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFBUHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB T30 rsfh T30 rs
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständigUHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
1.982.43
101010101904041.552.151.0140101616
10 Stg.16/29
10 Stg.16.5/29
OKFF -3.20=105,65
20576245762422.5244026040260402604026040260402604026040260 2638 1266.52787 2638
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFBUHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB2.151.01
2.151.012.151.012.151.01
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
1.012.15 2.151.01
2.151.01DD 50x156DD 80x152DD 30x160
DD 35x160
DD 30x902.151.012.151.01
10121523620
DD 20x108
A 38,89 m²U 34,9HaustechnikN001
A 75,92 m²U 38,9Werken I005
A 17,03 m²U 17,7VB Werken006A 35,08 m²U 25,1HM Werkstatt008
U 14,0A 11,79 m²HM Dienstzimmer009a
A 4,71 m²U 9,0Lager009A 17,03 m²U 17,7VB Werken II011A 17,03 m²U 17,7Arztraum013A 17,03 m²U 17,7Abstell (Garten)012 A 53,08 m²U 32,5Werken II010A 17,03 m²U 17,7Lager015A 17,03 m²U 17,7Reinigung018
- REINE RAUMHÖHE -- REINE RAUMHÖHE -- REINE RAUMHÖHE -A 23,78 m²U 24,1Heizung003A 11,48 m²U 13,8Hausanschlussr.004
A 72,81 m²U 75,0Flur-190A 21,50 m²U 24,4Flur-190a
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 m
A 77,42 m²U 38,8Speisesaal II017RH 2,75 mA 76,63 m²U 29,7Speisesaal III016RH 2,75 m U 3,4A 0,41 m²Elektrotechnik-190bRH 3,02 m
A 16,63 m²U 20,4Treppe-T101RH 3,02 mA 16,63 m²U 20,4Treppe-T102RH 3,02 mA 16,63 m²U 20,4Treppe-T103RH 3,02 m
U 4,0A 0,66 m²-190dElektrotechnikRH 3,02 m A 0,44 m²U 3,3Elektrotechnik-190cRH 3,02 m
U 27,4
RH 2,75 m A #### m²U ###SchachtRH 3,02 m
A 2,12 m²U 6,0ElektrotechnikRH 3,02 m002aA 8,85 m²U 16,3ElektrotechnikRH 3,02 m002
A 18,79 m²U 17,7Lager KücheN006RH 2,25 mA 6,64 m²U15,7Sanitär (MA Kü)N003RH 2,25 mA 10,57 m²U 13,0MitarbeiterraumN004RH 2,25 m
A 43,32 m²KücheN008RH 2,25 m
A 31,27 m²U 33,1Küche (Ausgabe)021 U 26,7A 23,53 m²FlurN005RH 2,75 mA 22,56 m²U 40,2Treppenhaus-T004RH 2,96 m
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 4,30 m-A101
A 76,90 m²U 39,6Speisesaal I020RH 2,75 m A 14,68 m²U 17,8Flur019RH 2,75 m
Kuechenlueftungbauseitiger F90 SchachtA 7,41 m²U 13,5FlurN007RH 2,25 m
SpülkücheN009U 15,4A 12,96 m²RH 2,25 m
RolladenRolladen
Fettabscheider NS4mit Probenahmeschachtund HebeanlageAblufthaubeBodenablaufBodenablaufBodenablaufBodenablaufBodeneinlaufrinnen
19281297.524
FSAEinbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss UntergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019031150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
ELT-UV neu16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.752.78BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.752.78BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.002.4915/355 Stg.
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.002.4915/355 Stg.
2.002.4915/355 Stg.
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.020.882.01
2.813.081.512.090.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
1.122.120.882.010.882.010.882.010.882.010.882.011.122.12
1.122.12
0.770.77BRH 1.531.361.36BRH 1.021.000.98BRH 1.020.760.76BRH 1.801.012.01
UK 2.49
40
UK 2.49
440
54.52602804026028040260280402602804040271.32802602804026028040260280402602804026028054.5
426.5
22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.324276 40260289402602894026028940260289402604654026046540260465402604654026046532268465402604654026046540268465322602804026028040271.328940271.3289402602894040260289402602894026028940 46.527624276245762424185.52016520185.524898.5
605261.5388.164524.9 4050220
1.012.01
1.012.151.012.151.012.15
1.012.01
1.012.011.012.01
1.012.15
261.553389648 384050225260.41920.65938.5 3854220265.419281.11961148
UK 2.49
59782
600 6691.5 899.8
6051238.5
1403.5 4033720440977 3840357
40 1460386
2.151.01 HEB 120
1160386
HEB 120HEB 180
0.882.01
184
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UK 3.86 ü FFB
UK 3.86 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFB
4026028040271.328040260280
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
40 758.55 40
40658.540100
16/2910 Stg.32/585 Stg.32/585 Stg.
1.012.011.792.491.942.492.151.01
100397.5265261
184.522629090
UHD UK 2.80 ü FFB
10 Stg.16/29
10 Stg.16.5/29
16/2910 Stg. Bestuhlungsvariante 132 SitzplätzeStehplätze: 90 m2 → 180 Personen (bei 2 Per/m2)
OKFF ±0.00=108,85
OKFF -1.60=107,25
OKFF Gelände=107,25
OKFF Gelände=106,71
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
OKFF Gelände=107,25OK Bank=107,38 1476241176
HEA 120HEA 120HEB 1801.012.151.012.15
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
DD 80x152
14.5 20580202822022.5 20260302702026242.5 2020
DD 50x160DD+BD 30x160BD 50x156BD 80x152
DD+BD 35x160
DD+BD 30x90
301201
255247
10121523620
2822602892622020
DD+BD 20x120
A 53,56 m²U 32,7Lehrer*innenzim.A 17,17 m²U 17,8Schulleitung IIA 17,17 m²U 17,8SekretariatA 17,17 m²U 17,8Schulleitung I11141312
BilbiothekN05WC Lehrer*innenN07WC barrierfreiN08WC JungsN09 Musik/ AulaN03
A 53,99 m²U 31,9Informatik I17
RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 m
RH 2,80 m
RH 3,08 mRH 3,08 mRH 3,08 mRH 3,08 m
RH 3,86 m
A 17,17 m²U 17,8Hortleitung I08RH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Hortleitung II09RH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Lehrer*innenzim.10RH 3,08 m
Beratungslehrer*inN02RH 2,80 m
Archiv (Hort)03RH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8ServerraumRH 3,08 m19
StreitschlichterN01RH 2,80 m
A 17,73 m²U 18,2TreppeT001RH 3,08 mA 17,70 m²U 18,2TreppeT002RH 3,08 mA 17,70 m²U 18,2TreppeT003RH 3,08 m
A 77,28 m²U 38,7Erzieher*innenzim.06RH 3,08 mA 17,10 m²U 17,8Sozialarbeit07RH 3,08 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik090bRH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,4Elektrotechnik090dRH 3,08 m A 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik090cRH 3,08 m
RH 3,08 mA 53,99 m²U 31,9Informatik II18RH 3,08 m A 17,17 m²U 17,8Archiv (Schule)16RH 3,08 m
RH 3,08 m
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 3,05 mA001
A 51,22 m²U 49,9TreppenhausRH 3,05/ 3,08 m
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6KüchenlüftungRH 3,08 mR.NR        F90!
FoyerN04RH 3,86 m
A 68,08 m²U 69,4Flur090RH 3,08 mA 29,94 m²U 32,8Flur090aRH 3,08 mA 71,17 m²U 70,6Flur090bRH 3,08 mA 14,97 m²U 18,0Elternsprechzim.21RH 3,08 m
A 53,64 m²U 31,8Beratung/Integrat.20
A 12,76 m²U 16,2A 14,59 m²U 16,2A 13,59 m²U 16,2 A 21,09 m²U 19,9A 22,04 m²U 20,3
A 74,32 m²U 37,9
U 52,3A 121,41 m²A 85,79 m²U 43,1
Vorraum22RH 2,80 m T004
Bank
VerkehrsberuhigterVorplatz
A 6,86 m²U 10,5Vorraum23RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2WC MädchenN06RH 2,55/2,80 m
Dusche Glasgeländer, farbigGlasgeländer, farbigBRH 1.10
BRH 1.10
A 23,17 m²U 26,8 Streitschlichter04RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6U 10,5A 6,86 m²
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 LeipzigBlässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss ErdgeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019041150/3851 : 100
ELT-UV neu
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
1.122.12
1.122.12
1.122.12
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
0.882.01
0.882.010.89 0.850.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.010.882.01
0.882.01 1.512.02 1.982.49
0.89 0.85BRH 1.610.851.98 h 2.09
1.981.43
1.361.36BRH 1.021.361.36BRH 1.02
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
26028040
19
899.854.5260280402602804026028040260280404026028040402602802602804026028040260280342662804026028040260280402602804026028040271.340271.32804026028040260280402602802602804026028054.5 22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.3242762028220580202822022.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 46.527624276245762424185.52016520185.524898.52026220260202802026242.5 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
1.012.15
4050220261.553389648 384050225260.420.65938.5 3820542265.4281.1196111948 78259
6691.5600
6051238.5
4401403.5
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
4033720440426.5977 4038357
T30 rs FSA
rs
rsrs
rs
Glaswand und Türen feuerhemmend
2.15
390
T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs
1.01
UK 2.49
UK 2.49IPB 450
HEB 180HEA 120
HEA 120
HEA 120HEA 120HEB 180 HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 120
HEA 120
169.560
51.550960
Glaswand und Tür feuerhemmend
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
16.5/2910 Stg.
16.5/2910 Stg.171 1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFB
OKFF 3.30=112,15
117.5117.5117.5117.5146
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
166110166110177.2110
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
20202014.5 14.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
2.151.012.151.01
2.151.01
DD+BD 35x160DD+BD 30x90
301201
255247
10121523620
DD+BD 20x120
UHD UK 2.80 ü FFB
A 12,76 m²U 16,2WC Lehrer*innenN108A 15,10 m²U 16,4Garderobe eN109A 13,59 m²U 16,2WC JungsN110 A 13,29 m²U 16,2WC MädchenN107
A 6,86 m²U 10,5Vorraum120RH 2,80 m A 71,48 m²U 36,9
Hortküche
RH 2,80 mN103
A 31,86 m²U 23,5Garderobe c, dN104RH 2,80 m
Lehrmittel/Archiv103RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N102RH 2,80 mGarderobe bN101RH 2,80 m
A 17,66 m²U 18,2TreppeT101RH 3,08 mA 17,66 m²U 18,2TreppeT102RH 3,08 mA 17,66 m²U 18,2TreppeT103RH 3,08 m
A 96,74 m²U 44,5Gruppenr. (Hort)N105RH 2,80 m
A 77,28 m²U 38,7Klassenzimmer106RH 3,08 m
A 73,77 m²U 37,8
Kreativzi. (Hort)
N106RH 2,80 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik190cRH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Garderobe f107RH 3,08 m
A 71,69 m²U 39,9Klassenzimmer114RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Klassenzimmer115RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Klassenzimmer118RH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer110RH 3,08 mA 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik190dRH 3,08 mA 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer111RH 3,08 m A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer109RH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik190eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,20 m²U 4,6RH 3,08 m
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR
A 91,44 m²U 81,3FlurRH 3,08 m190A 22,18 m²U 25,1FlurRH 3,08 m190aA 54,56 m²U 54,6FlurRH 3,08 m190b TreppenhausT104RH 3,05 m
Treppenhaus-WAND! F90
VK Decke neu!VK Decke Bestand
A 3,38 m²U 7,4
A 58,80 m²U 52,0KüchenlüftungR.NR        F90!U 10,5A 6,86 m²Vorraum119RH 2,80 m
AufzugschachtRH 3,05 mA101Umlufthaube
RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10
A 23,17 m²U 26,8
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a104RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.519260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 1.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019051150/3851 : 100
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.78
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
1.361.36BRH 1.020.882.01
0.882.01
1.361.36BRH 1.02
0.882.012.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
1.122.12
0.89 0.850.89 0.85BRH 1.61h 2.080.851.981.982.49
0.882.011.512.02
0.882.012.031.56
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.020.882.01
1.122.12
10 Stg.16.5/2816.5/28
16.5/28
10 Stg.
10 Stg.16.5/2810 Stg.
10 Stg.16.5/2816.5/2810 Stg.
278.5
1.981.43
1.122.12
22.52427624278.51924276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.32427620 46.527624276245762424185.52016520185.524898.520 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
6051238.5
4401403.5
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
4033720440426.5977 3840357
rsrsrs
rs
Glaswand und Türen feuerhemmend
T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs
1.012.15
HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 180HEA 120
HEA 120169.539060
51.550960
2.15
HEA 120HEA 120HEB 1801.01
Glaswand und Tür feuerhemmend2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
16.5/2910 Stg.
16.5/2910 Stg.159.5
1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBELT-UV neu
OKFF +6.60=115,45
UK 2.49IPB 450HEB 120
HEA 120
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
40 260280 899.854.5260280260280402602804040402602802602804040260280260280
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
20262202026020280202622020 30220580202822022.542.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
40 402602804026028034402662804040 260280260280271.340271.3280 4040 26028026028040 260280260280 40402602802602804026028054.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 6691.560014.5 14.5
2.151.012.151.01
2.151.01
DD+BD 35x160DD+BD 30x90
261
10121523620
DD+BD 20x120
U 3,8
WC Lehrer*innenN208Garderobe eN209N210 WC MädchenN207 Garderobe c/dRH 2,80 mN204
A 23,17 m²U 26,8Lehrmittel/Archiv203RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N202RH 2,80 mGarderobe aN201RH 2,80 m
A 17,18 m²U 17,9TreppeT201RH 3,08 mA 17,18 m²U 17,9TreppeT202RH 3,08 mA 17,18 m²U 17,9TreppeT203RH 3,08 m
Gruppenr. (Hort)N205RH 2,80 m
A 77,28 m²U 38,7Klassenzimmer206RH 3,08 m
KlassenzimmerN206RH 2,80 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik290cRH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8Garderobe f207RH 3,08 m
A 71,69 m²U 39,9Klassenzimmer214RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Klassenzimmer215RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Klassenzimmer218RH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Gruppenr. (Hort)210RH 3,08 m
A 0,35 m²U 3,2Elektrotechnik290dRH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer211RH 3,08 m A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer209RH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik290eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6
A 0,48 m²SchachtRH 3,08 mR.NR
A 91,86 m²U 81,7FlurRH 3,08 m290A 22,18 m²U 25,1FlurRH 3,08 m290a
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 3,05 mA201
A 58,80 m²U 52,0TreppenhausT204RH 3,05 m290b KlassenzimmerN203RH 2,80 mA 72,26 m²U 37,5
A 96,74 m²U 44,5
A 74,32 m²U 37,9
A 12,76 m²U 16,2A 15,10 m²U 16,4 A 31,86 m²U 23,5
RH 3,08 mR.NR        F90!220KüchenlüftungFlurA 6,86 m²
U 16,2A 13,59 m²WC Jungs
A 6,86 m²U 10,5VorraumRH 2,80 mA 55,04 m²U 55,0RH 3,08 m
U 10,5Vorraum219RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a204RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 2.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019061150/3851 : 100
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
0.882.01
0.882.010.882.011.122.12
UK 2.50
2.813.081.512.09
0.882.01
0.882.01
UK 2.50
UK 2.50
h 2.080.89 0.850.89 0.85BRH 1.61
0.882.010.851.98
0.882.01UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
1.122.121.982.49
2.813.081.512.092.701.30BRH 1.30
1.431.981.431.98
0.882.01
2.813.081.512.09
1.122.120.882.012.701.30BRH 1.30
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.501.361.36BRH 1.021.361.36BRH 1.02
16.5/2810 Stg.10 Stg.16.5/28
10 Stg.16.5/2816.5/28
16.5/28
10 Stg.
10 Stg.16.5/2810 Stg.
276
977
22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242427624257.642.457624287.324287.324276 46.527624276245762424185.52016520185.524898.5 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
6051238.5
4401403.5
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
4033720440426.53840357
rsrs
rs
rs
1.01
169.5T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs Glaswand und Türen feuerhemmend
2.15
HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 180HEA 120
HEA 12039060 2.15
HEA 120HEA 120HEB 1801.01
Glaswand und Tür feuerhemmend2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
10123620
1.942.49
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständigUHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
16.5/2910 Stg.
1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBELT-UV neu
OKFF +9.90=118,75
301201146
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
202020262202026020280202622020 20282580202822022.542.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
26028040 899.854.5260280402602804026028040260280404026028040402602802602804026028040260280342662804026028040260280402602804026028040271.340271.32804026028040260280402602802602804026028054.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 6691.560014.5 14.5
2.151.012.151.01
2.151.01
BD 35x160DD+BD 30x90
226186
255247
10121523620
DD 100x150
DD 100x150
DD 100x150
DD 100x150
Dachausstieg (Bestand)DD 35x160
BD 20x120
AufzugschachtRH 3,50 mA301
TreppenhausT304RH 3,05 m
WC Lehrer*innenN308Garderobe eN309N310 WC MädchenN307 N304RH 2,80 m
Lehrmittel/Archiv305RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N302RH 2,80 mGarderobe bN301RH 2,80 m
A 17,46 m²U 18,1TreppeT301RH 3,08 mA 17,46 m²U 18,1TreppeT302RH 3,08 mA 17,46 m²U 18,1TreppeT303RH 3,08 m
KunstraumN305RH 2,80 m
A 77,24 m²U 39,2Klassenzimmer306RH 3,08 mA 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik390cRH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8307RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Gruppenraum317RH 3,08 m A 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik390dRH 3,08 mA 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik390eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR
A 93,98 m²U 82,0FlurRH 3,08 m390A 22,10 m²U 26,0FlurRH 3,08 m390a
A 71,76 m²U 38,9Gruppenraum314RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Gruppenraum315RH 3,08 m A 52,68 m²U 32,5Klassenzimmer311RH 3,08 mA 52,68 m²U 32,5KlassenzimmerRH 3,08 mU 32,5A 52,68 m²KlassenzimmerRH 3,08 m310 309
Gruppenr. (Hort)N303RH 2,80 mKlassenzimmerN306RH 2,80 m390b A 72,63 m²U 37,5
A 97,71 m²U 45,1
A 74,31 m²U 37,9
A 12,76 m²U 16,2A 15,10 m²U 16,4 A 31,86 m²U 23,5
A 3,38 m²U 7,4
A 58,80 m²U 52,0320RH 3,08 mKüchenlüftungR.NR        F90!
WC JungsU 16,2A 13,59 m²
A 6,86 m²U 10,5VorraumRH 2,80 mA 54,74 m²U 55,0FlurRH 3,08 m
A 6,86 m²U 10,5Vorraum318RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2
RWA
RWA
RWA
RWA
Glasgeländer, farbigRH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10 A 23,17 m²U 26,8
Garderobe f
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a204RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
Garderobe c/d
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 3.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019071150/3851 : 100
40 404040260 30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
54.5402602604026040260402603426640260402604026040260342664026040260402604026040271.34040271.32604026040260402604026054.52022.5 402604026040260260260260402602604040402604026040260402604040260260271.34040271.34026040260402604026040260 52.552.5 6691.5600 899.8
439.840
6051238.5
1403.8336.820439.8426.8977 3840356.8
RWAgeom. Öffnung > 1m2 Dämmstoff nicht brennbar
Nachrüstung RWAgeom.Öffnung > 1m2Nachrüstung RWAgeom.Öffnung > 1m2 Nachrüstung RWAgeom. Öffnung > 1m2
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
BD 100x150
BD 100x150
BD 100x150
BD 100x150
BD 35x160BD 50x160BD 80x152BD 30x160 AttikaeinlaufDacheinlauf Dacheinlauf
AttikaeinlaufNotentwässerungAttikaeinlaufNotentwässerungAttikaeinlaufNotentwässerung
Dachausstieg Bestand
Dachfläche ca. 495m2
1900607
950950
607
607217.5
387437.5
522.51382.5387 280620.5280277102.7
2332 2016520 4089.5 2022.5
Attikaverblechung neu
Attikaverblechung neu Attikaverblechung neu
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
DachaufsichtEntwurfsplanungCH21.11.2019081150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
DC AF B
28080 345
72.5
+3.05
+6.35
+9.65
-1.90
+3.21
+6.51
+9.81+12.70
+9.40
+6.10
+2.80
-1.70
382.5330330330160160 1532.5260 102.52805028050104 15386 46.5412894128941412894553013580 50102.52802805028050440 61.516314153141616204905580
248.5248.5250.5
250.5248.5248.5248.5241.5
72.5 70.5
38695
-1.60 Abstell (Garten)012
Sekretariat
Klassenzimmer
13
111
Klassenzimmer211
Klassenzimmer311
FoyerN04
Gruppenr. (Hort)N105
Gruppenr. (Hort)N205
KunstraumN305
-4.20-3.40
+12.95+13.11
100
108,85
105,65107,25±0.00108,85-1.60107,25-3.20105,65
225802258022580
Verschluss ehemaligeFassadenöffnungenVerschluss ehemaligeFassadenöffnungenVerschluss ehemaligeFassadenöffnungenDacheinlaufAttikaeinlaufNotentwässerung265200
UKLüftungsverkofferung
UKLüftungsverkofferung
UKLüftungsverkofferung
DC AF B
+13.11
-0.09 16280314225280
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+3.05
+6.35
+9.65
+12.95
-0.25
+3.21
+6.51
+9.81+9.40
+6.10
+2.80
-3.30
382.5330330330160160 280280102.5505028050 46.515412894128941289 102.541 280502805050 61.51631431431416161532.5265163058010 330362028575 2802101109530
Informatik II18
WC MädchenN107
WC MädchenN207
WC MädchenN307
KücheN008 Speisesaal II017
Klassenzimmer115
Klassenzimmer215
Gruppenraum315
Küche (Ausgabe)020
Vorraum120
Vorraum220
Vorraum320+12.70 +13.725
70-4.20
2251060
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
WC MädchenN06Vorraum23
25550
Vorschlag: Abwasserführung
25550 2555025550
Akustikdecke - neu!Akustikdecke - neu!-0.45
Dacheinlauf
17
016
ATTIKA
Informatik ITreppenhausT04
Speisesaal IIITreppenhaus-T004
Klassenzimmer114Flur190aTreppenhausT104
Klassenzimmer214Flur290aTreppenhausT204
TreppenhausT304Flur390aGruppenraum314
382.5330330330160160
3.OG
EG1.OG2.OG
UG
+9.65 +9.40
+6.10
+2.80
-0.49
+13.725
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+8.00
+4.70
+1.40
-1.85
+8.25
+4.95
+1.65
-1.60
B
+3.05
+6.35+3.21
+6.51
+9.81+12.95+13.11CA FD
+9.90
+6.60
±0.00
+3.30
248.5241.5
38695
504401649020706580 414553013580 104386
265
226160
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Schnitte 1-1, 2-2 und 3-3EntwurfsplanungCH21.11.201909841/3851 : 100 SCHNITT 1-1SCHNITT 2-2SCHNITT 3-3
TEILSCHNITT 3a-3a
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
Garderobe c/d103 104N106T104Klassenzimmer
29040
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+12.95
+3.21
+6.51
+9.81
+13.11
-0.09
-3.30
382.5330330330211109 283 102280.5474728347 45154029040290 61.540 25525550255 601532.516102608020 33040282.570 3301092112559522539
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
51.5305
72.5248.572.5248.595386280386 280282.5
+3.05
+6.35
+9.65
-0.25
HEB 180HEA 120
HEB 180HEA 120
HEB 180
HEB 180
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
+13.725
110160160330330330350
161630516 315.516314314314
2255610
2256010
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
HEA 120HEA 120
Streitschlichter
Garderobe aGruppenr. (Hort)
WC Jungs
MitarbeiterraumKüche N004FlurN008N004a Heizung003Hausanschlussr.004Elektrotechnik002Musik/ AulaN03Archiv (Hort)03 04BilbiothekN05WC barrierfreiN08WC JungsN09 TreppenhausT004GarderobeN109WC Jungs HortkücheN110 N103N104 Lehrmittel/ArchivN105 Kreativzi. (Hort)TreppenhausWC Mädchen
GarderobeN209WC JungsN210 Garderobe c/dN204 Lehrmittel/Archiv203 Garderobe aGruppenr. (Hort) 204N205N206TreppenhausT204 KlassenzimmerN203TreppenhausGarderobe T304N309 Garderobe c/dN310 N304 Lehrmittel/ArchivGarderobe a303 304N305Kunstraum Gruppenr. (Hort)N303KlassenzimmerN306
SpülkücheN009
KuechenlueftungbauseitigerF90 Schacht
AblufthaubeWC MädchenN06 FoyerN04+3.05
+6.35
+9.65
-2.05
+3.21
+6.51
+9.81
-1.85
+12.95+13.11
+3.01
+6.31
+9.61
-0.29
N107
WC MädchenN207
WC MädchenN307
255025 50255016 DacheinlaufTüröffnungen undEinbauteile nachAufzugsplanung !
Alle Angaben zur Schacht-ausführung sind vor Bau-beginn mit der Aufzugs-planung überprüfen !
Glasgeländer, farbig
Treppenhaus-T104
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbigGlasgeländer, farbig
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Schnitt 4-4EntwurfsplanungCH21.11.2019101150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
732 23245 9 2686 2812 18 20194 252211 291314
330
15
1.OG
320
17 21 27
ATTIKA
3.OG
330
UG
2.OG
16101
EG
382.5330
+9.90
+6.60
+3.30
-3.20
±0.00
+13.725
GRUNDSCHULE AM LEUTZSCHER HOLZGRUNDSCHULE AM LEUTZSCHER HOLZ
Speier
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Ansicht Nord-WestEntwurfsplanungCH21.11.2019111150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
+13.725
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
CE AF BD
ATTIKA
3.OG
Speier
EG1.OG2.OG
UGUG-3.20
+3.30
±0.00
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEG
+9.90
+6.60
+13.725
ECA FB D
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Speier
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
GiebelansichtenEntwurfsplanungCH21.11.201912841/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
ANSICHT SÜD-WESTANSICHT NORD-OST
50
169184830
72.5
90 mm Fussbodenaufbau160 mm Stb.-Decke (Ortbeton)180 mm InstallationsebeneSchallschutzelementelichte RH 2,80UK Unterzug 2,485
Ausnehmung550x60x40Heizkörper
DN 1005118
2% Gefälle540514> 90401031
Brüstungselement A1
RG
UK Lüftungsverkofferung 2,25
2565510405305511814403048
Mineralwolle140 mmWLG 035102010F Aluminium-FensterUW= 1,30 W/m2K
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Leitdetails FassadeEntwurfsplanungCH/TM21.11.201913420/29720 Schnittdetail
Grundrissdetail
Perforation Aluminiumpaneel zurAußen-/Fortluftführungim Bereich des Fassadenanschlussesder dezentralen LüftungsgeräteLichter Querschnitt > 0,19 m2


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/7

Grundstücksverkehrsausschuss

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01039

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
Abschluss eines Mietvertrages für die Kita "Kleiner Kiebitz" in der Bisamstraße 15 - 17

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
Jugendhilfeausschuss   Vorberatung
DB OBM - Vorabstimmung
SBB Ost   Information zur Kenntnis
Grundstücksverkehrsausschuss  05.10.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Mietvertrag mit dem DRK Akademischer KV Leipzig e.V. zur Nutzung und Betreibung einer
Kindertagesstätte “Kleiner Kiebitz“ in der Bisamstr. 15 – 17 wird beschlossen.

Zusammenfassung:

Die Kindertageseinrichtung Bisamstraße 15 - 17 befindet sich im Stadtbezirk Ost, Ortsteil
Heiterblick, und wird unter der Trägerschaft des DRK Akademischer KV Leipzig e.V. geführt.

Diese integrative Kindertageseinrichtung ist mit einer Kapazität von 237 Plätzen, davon 72
Plätzen für Krippenkinder und 21 integrativen Plätzen, Bestandteil der Bedarfsplanung
Kindertagesstätten.
Für die Kita Bisamstraße 17 bestand mit dem DRK Akademischer KV Leipzig e.V. bisher ein
Mietverhältnis seit 01.01.2000 mit einer Festlaufzeit von 10 Jahren und einem zweimaligen
Optionsrecht von jeweils 5 Jahren. Von dem Optionsrecht wurde zwischenzeitlich zweimal
Gebrauch gemacht, sodass der Mietvertrag in ein unbefristetes Mietverhältnis übergegangen
ist.

Da für die Kindertageseinrichtung in der Bisamstraße 15 - 17 nur eine Betriebserlaubnis
existiert, werden die Mietverträge zur Klarheit (Bisamstraße 15 und Bisamstraße 17) in einem
Vertrag zusammengeführt.

Mit Inkrafttreten des Mietvertrages werden die alten Mietverhältnisse für die Bisamstraße 15
und 17 einvernehmlich aufgelöst und sollen für folgenden neuen Mietvertrag keinerlei
Wirkungen mehr entfalten. Die Gebäude- und Freiflächen werden in den neuen
Gesamtmietvertrag, bestehend aus Bisamstraße 15 und Bisamstraße 17, aufgenommen.

Zur Gewährleistung der gegenseitigen Planungssicherheit soll das Mietverhältnis erneut in ein
langfristiges Mietverhältnis überführt werden.

2/7

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

3/7

Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
01/20
ff
01/20
ff
12/20
ff
12/20
ff
69.379,08 €
69.379,08 €
43.200,00 €
43.200,00 €
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
 Aufwendungen 01/20
ff
12/20
ff
69.379,08 €
69.379,08 €
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein X wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen x ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/7
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht erforderlich.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht erforderlich.

III.  Strategische Ziele

Die Kindertageseinrichtung Bisamstraße 15 - 17 wird langfristig benötigt, um den
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
im Versorgungsraum Paunsdorf umsetzen zu können.

5/7
IV. Sachverhalt

1. Anlass

Die Kindertageseinrichtung Bisamstraße 15 - 17 befindet sich im Stadtbezirk Ost, Ortsteil
Heiterblick, und wird unter der Trägerschaft des DRK Akademischer KV Leipzig e.V geführt.

Diese kombinierte Kindertageseinrichtung ist mit einer Kapazität von 237 Plätzen, davon 72
Plätzen für Krippenkinder und 21 integrativen Plätzen, Bestandteil der Bedarfsplanung
Kindertagesstätten.

Bisher bestand mit der DRK Akademischer KV Leipzig e.V. ein Mietverhältnis für die
Bisamstraße 17 seit 01.01.2000 mit einer Festlaufzeit von 10 Jahren und einem zweimaligen
Optionsrecht von jeweils 5 Jahren. Von dem Optionsrecht wurde zwischenzeitlich zweimal
Gebrauch gemacht, sodass der Mietvertrag in ein unbefristetes Mietverhältnis übergegangen
ist.

Da für die Kindertageseinrichtung in der Bisamstraße 15-17 nur eine Betriebserlaubnis
existiert, werden die Mietverträge zur Klarheit (Bisamstraße 15 und Bisamstraße 17) in einem
Vertrag zusammengeführt.

Mit Inkrafttreten des Mietvertrages werden die alten Mietverhältnisse für die Bisamstraße 15
und 17 einvernehmlich aufgelöst und sollen für folgenden neuen Mietvertrag keinerlei
Wirkungen mehr entfalten. Die Gebäude- und Freiflächen werden in den neuen
Gesamtmietvertrag, bestehend aus Bisamstraße 15 und Bisamstraße 17, aufgenommen.

Zur Gewährleistung der gegenseitigen Planungssicherheit soll das Mietverhältnis erneut in ein
langfristiges Mietverhältnis überführt werden.

Zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes soll die Kindertageseinrichtung unter der
Trägerschaft des DRK Akademischer KV Leipzig e.V. weitergeführt werden. In der
Vertragsanpassung fanden gesetzliche Neuregelungen und Konkretisierungen in der
Zusammenarbeit der Mietparteien Berücksichtigung.

2. Beschreibung der Maßnahme

In der Ratsversammlung vom 22.11.2018 wurde die Vorlage VI-DS-06233 „Vermietung
kommunaler Objekte an freie Träger der Jugendhilfe“ beschlossen und somit festgelegt, dass
u.a. an der bisherig angewandten Verfahrensweise zur Mietzinsgestaltung für
Kindertageseinrichtungen festgehalten wird.

Hierzu wird angemerkt, dass Mieten gemäß § 14 Abs. 1 und 2 SächsKitaG unter die
Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) einer Kindertageseinrichtung fallen.
Nach § 14 Abs. 4 SächsKitaG werden die Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines
Trägers der freien Jugendhilfe durch die Gemeinde, einschließlich des Landeszuschusses,
durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers aufgebracht.

Im Regelfall reichen Elternbeträge, Landeszuschüsse und der Eigenanteil des freien Trägers
bereits nicht aus, um die Personal- sowie die klassischen Sachkosten (päd. Material,
Bürobedarf, Reinigungsmittel, Dienstleistungen, Strom, Wasser, Heizung, Fachberatung,
Fortbildung etc.) zu decken, sodass Mietaufwendungen meist vollständig im Rahmen der
Defizitfinanzierung des § 17 Abs. 2 SächsKitaG über den Gemeindeanteil finanziert werden
müssen.

Im Ergebnis dessen wurde in Abstimmung mit dem Amt für Jugend, Familie und Bildung und
dem Träger DRK Akademischer KV Leipzig e.V. ein neuer Mietvertrag erarbeitet.
Aktuelle Eckpunkte des Mietvertrages Bisamstraße 15-17
6/7

Laufzeit: 10 Jahre
Option: 2 x 5 Jahre
Mietfläche (Haupträume/Nebenräume):  2.210,54 m²    davon
Haupträume:   1.151,05 m²
Nebenräume:  1.059,49 m²
Freifläche: 4.840,00 m²
Mietzins: Haupträume:  2,00 €/m²

Nebenräume: 1,00 €/m²

Freifläche:      0,50 €/m²
Miete/monatlich: 5.781,59 €
Miete/jährlich: 69.379,08 €
Betriebs- und
Nebenkostenvorauszahlung/ monatlich:
3.600,00 €
Betriebs- und
Nebenkostenvorauszahlung/ jährlich:
43.200,00 €
Miete + BKV / monatlich:   9.381,59 €
Miete + BKV / jährlich:  112.579,08 €

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Der Mietvertrag für die Kita Bisamstraße 15 - 17 wird für die nächsten 10 Jahre abgeschlossen.
Des Weiteren wurde ein Optionsrecht von 2 x 5 Jahren vereinbart.

4. Finanzielle Auswirkungen

Gemäß § 14 i. V. m. § 17 Abs. 2 SächsKitaG sind die erforderlichen Betriebskosten einer
Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft, die nicht durch Elternbeiträge oder den
Eigenanteil des freien Trägers gedeckt werden können, über den Gemeindeanteil inklusive
des Landeszuschusses zu decken.
Demnach sind die o. g. Mietaufwendungen des freien Trägers über das Budget 51_365_3ZW;
PSP: 1.100.36.5.0.01.01.20; Sachkonto 4318 9040, zu finanzieren.

Bei der Kita Bismstraße 15 - 17 handelt es sich um eine städtische Liegenschaft, wobei eine
innere Verrechnung im Sinne der Einhaltung des Bruttoprinzips innerhalb des städtischen
Budgets stattfindet. Dementsprechend fallen in gleicher Höhe Erträge im Budget
51_365_3ZW; PSP: 1.100.36.5.0.01.01.20; Sachkonto: 3141 1000, an. Eine Auszahlung von
finanziellen Mitteln an den freien Träger für die Mietaufwendungen erfolgt daher nicht.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Es gibt keine Auswirkung auf den Stellenplan.

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7/7
7. Besonderheiten

Die Besonderheit der aufgezeigten Mietvertragskonstellation mit den freien Trägern im Kita-
Bereich ist, dass die Kaltmiete nicht vom Träger eingezahlt wird und dieser dementsprechend
auch keinen Gemeindeanteil hierfür erhält. Stattdessen erfolgt eine innere Verrechnung im
Sinne der Einhaltung des Bruttoprinzips innerhalb einer Budgeteinheit des Amtes für Jugend,
Familie und Bildung nach § 48 Abs. 2 SächsKomHVO.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Bei Ablehnung des Abschlusses des Mietvertrages kann die Kindertageseinrichtung
Bisamstraße 15 - 17 vom derzeitigen Träger, DRK Akademischer KV Leipzig e.V., nur mit
eingeschränkter Planungssicherheit weitergeführt werden. Die gesetzlichen Kündigungsfristen
könnten von beiden Vertragsparteien in Anspruch genommen werden. Somit wären die
insgesamt dringend erforderlichen 237 Plätze, davon 72 Plätze für Krippenkinder und 21
integrativen Plätzen, nur mit eingeschränkter Planungssicherheit abgesichert.

Anlagen:
Mietvertrag (nicht öffentlich)


paper_type: Anfrage

text:
1/1

Anfrage Nr. VII-F-01040

Status: öffentlich

Eingereicht von
CDU-Fraktion

Betreff:
Verstetigung und Ausweitung des Pilotprojektes FLEXA

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  25.03.2020 mündliche Beantwortung

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ziehen ein positives Fazit aus der Evaluation des
Pilotprojektes FLEXA im Leipziger Nordraum nach der Erprobungsphase zwischen Oktober
2019 und März 2020.

Wir fragen an:

1. Welche Pläne zur Verstetigung des Angebotes FLEXA im Leipziger Norden liegen
seitens Stadtverwaltung und LVB vor ?

2. Ist eine Ausweitung auf andere Stadtgebiete vorgesehen ?

3. Wenn Ja:
-Wie wird dies finanziert ?
-Welche Kriterien und Prioritäten werden bei der Auswahl weiterer Stadtgebiete
angelegt ?


paper_type: Antrag

text:
1/2

Ratsversammlung

Antrag Nr. VII-A-01041

Status: öffentlich

Eingereicht von
CDU-Fraktion

Betreff:
Einführung mobiler Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung   Verweisung in die Gremien
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung
Verwaltungsausschuss   Vorberatung
Ratsversammlung   Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Umrüstung der Fahrscheinautomaten der LVB hin zu bargeldlosem Bezahlen erfolgte mit
der schrittweisen Aufstellung neuer Automaten an den Haltepunkten und in den Fahrzeugen.
Um das Bezahlsystem für Kunden attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten, werden die LVB
beauftragt, die Einführung mobiler Bezahlmöglichkeiten (ApplePay, GooglePay usw.) zu
prüfen und umzusetzen.

Begründung:

Statistiken belegen, dass das bargeldlose Bezahlen immer stärker im Trend ist. Die
Möglichkeiten hier sind vielfältig und für die Kunden oftmals komfortabler als der
herkömmliche Weg, genügend Münzen für die teilweise hohen, anfallenden Kosten bereit zu
halten. Die Begründung, aufgrund von Kleingeldmangel schwarz zu fahren, entfällt damit.

Die LVB folgen dieser Entwicklung. Fahrscheinautomaten neueren Typs bieten neben der
Zahlung per Bargeld auch die Möglichkeit, via Krediatkarte oder VPay sowie über die LVB-
eigene App leipzig mobil bzw. die ABO-Flex-Karte, Tickets zu erwerben.
Im allgemeinen Zahlungsverkehr verbreitet sich dabei seit 2018 in Deutschland der Weg,
Zahlung auf mobilem Weg über das Smartphone vorzunehmen. Mit der Einführung des
mobilen Zahlungsweges am Fahrscheinautomat erweitern die LVB ihr Angebot im Sinne
einer modernen Kundenorientierung.

Als weltoffene Stadt, die stetig mehr Gäste und Touristen anlockt, folgen wir so dem Beispiel
anderer Metropolen, in denen das Bezahlen ohne Bargeld bereits üblich ist, z.B. in der
schottischen Hauptstadt Edinburgh.

2/2


text:
1/4

Dienstberatung des
Oberbürgermeisters

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01036-DS-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
Abschluss eines Mietvertrages für die Kita "Rosentalzwerge" in der
Tschaikowskistraße 28

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Beschlussfassung

Beschluss des Oberbürgermeisters vom 14.07.2020:

Die bisher geltende Kaltmiete wurde durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung in der
Haushaltsplanung 2019/2020 insgesamt haushaltsneutral berücksichtigt. Die entstehenden
Mehrerträge der Kaltmiete im Budget 51_365_3ZW „Kita freie Träger“ sind zur Deckung der in
derselben Höhe entstehenden Mehraufwendungen im gleichen Budget zur Verfügung zu
stellen.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

2/4

3/4

Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/4
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu