city_slug: leipzig

paper_type: Informationsvorlage

text:
1/5

Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-00560

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Information zur Kenntnis
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis
SBB Mitte   Information zur Kenntnis
SBB Nordost   Information zur Kenntnis
SBB Ost   Information zur Kenntnis
SBB Südost   Information zur Kenntnis
SBB Süd   Information zur Kenntnis
SBB Südwest   Information zur Kenntnis
SBB West   Information zur Kenntnis
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis
SBB Nord   Information zur Kenntnis
Ratsversammlung  22.01.2020 Information zur Kenntnis

Der 12. Sachstandsbericht (Stand: 31.12.2019) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird
zur Kenntnis genommen.

Räumlicher Bezug:

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen aus vorgenannter Drucksache und der
Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert.

2/5

Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultu
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftskultur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele:

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht zutreffend

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht zutreffend

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht zutreffend

III.  Strategische Ziele
4/5

Nicht zutreffend

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen aus vorgenannter Drucksache und der
Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert.

2. Beschreibung der Maßnahme

Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand
dargelegt.
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag
(31.12.2019) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen
abgebildet.
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.

Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur
Erläuterung der risikobehafteten Vorhaben.

5/5

Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes
(Stand 31.12.2019) entsprechend VI-HP-07211.

Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Nicht zutreffend

4. Finanzielle Auswirkungen

Keine

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Keine

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Eine Bürgerbeteiligung ist nicht nötig, da es sich um eine Informationsvorlage für den
Stadtrat handelt.

7. Besonderheiten

Keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Keine

Anlagen:

Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung /gegenseitige
Deckungsfähigkeiten
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 - Jahresvorhabenplan 2019
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2019

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-00560

1) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021
⋅ Aufstellung der Module ist abgeschlossen, das Dach  abgedichtet. Mit dem Innenausbau
wurde begonnen. Ca. 90 % des Estrichs ist bis zum Jahresende eingebaut. Die Heizung
wurde bereits als Bauheizung in Betrieb genommen, so dass der weitere Innenausbau
erfolgen kann.
  Maßnahme aktuell im Plan

2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)

Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA)
Die Abdichtungsarbeiten am Gesamtgebäude sind abgeschlossen. Der alte Dachaufbau
ist am Gesamtgebäude abgerissen, der Neuaufbau am 1. BA ist in Arbeit. Bis zum
Jahresende sind die Fenster des 1. BA eingebaut.  Der neue Fernwärmeanschluss ist
durch die Stadtwerke gelegt, so dass ab Anfang Januar im 1. BA damit die prov.
Bauheizung betrieben werden kann und der weitere Innenausbau erfolgen kann. Im
Inneren läuft bereits die Grobinstallation der Haustechnik und der Einbau des neuen
Fußbodens (als Gussasphaltestrich).
  Maßnahme aktuell im Plan
3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium)

Planung bis LPH 9
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
- Die vorbereitenden Entkernungsarbeiten dauern vor aussichtlich noch bis Ende Januar
2020 an. Im Februar 2020 erfolgen dann die gutachterlichen Untersuchungen zur
Schadstofffreimessung des Gebäudes.
- Die Ausschreibung der Planung ab LPH 5 erfolgt er st nach Auswertung der Gutachten.

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-00560

4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule)
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019
bis ca. 10/2019
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022
- Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02. 12.2019 erteilt.

 Terminrisiko: Die mit dem Auftragnehmer vereinbart e Zeitschiene ist äußerst ambitioniert
und auch von externen Einflüssen (z.B. Witterung) abhängig. Insofern ist der
Inbetriebnahmetermin risikobehaftet.
 Aktuell wird zwischen Stadt und Auftragnehmer ein Konzept erarbeitet, mit welchem
zeitlichen Risiken entgegengewirkt werden kann. Dies beinhaltet z.B. verkürzte Prüf- und
Bearbeitungsfristen auf Seiten der Stadt und die Konzentration der Bautätigkeit auf das
Schulgebäude (möglicher Terminnachlauf der Sporthalle).

4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium)
Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025
 Terminrisiko: Die Vorbereitung des VgV-Verfahren m uss zwingend im 1. Quartal 2020
erfolgen, um die Fertigstellung zum Schuljahr 2024/25 abzusichern.

5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 12/2020 Planung bis LPH 3
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH 4
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH 5
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
- Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Ob jektplanung Gebäude (Architekt)
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019 Planungsstart 2. Quartal 2020
⋅ Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021

 In Abhängigkeit der Dringlichkeit ist zu entscheid en, ob das Vorhaben konventionell
(Ausschreibung in Einzelgewerken) oder als Generalunternehmerleistung
ausgeschrieben wird. Die Möglichkeit der Fördermittelinanspruchnahme ist bei dieser
Entscheidung zu berücksichtigen.
 Terminrisiko: Zur Einhaltung der Fertigstellung zu m Schuljahr 2023/2024 ist die Vergabe
der Planungs- und Bauleistung ab LP 5 an einen GU erforderlich.
ID
TF
Straße /
Standort
Name /
Bezeichnung
Schul-/
Bauart Maßnahme PSP-Element
Datum der
Mittel-
bereitstellung Antragsart
Betrag der
Umwidmung
(in €)
PSP-Element der
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage
24 An der Kotsche
39/41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 7.0001442 08.04.2019 § 20          600.000,00   7.0001 666 GS An der Kotsche, innere.San. Deckungsring mit PSP-
Element 7.0001666.700
24 An der Kotsche
39/41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 7.0001442 13.05.2019 § 20          370.000,00   7.0001 666 GS An der Kotsche, innere San. Deckungsring mit PSP-
Element 7.0001666.700
129 An der Kotsche
39-41 Martinschule FÖS Innere
Sanierung 7.0001666 04.11.2019 § 20          801.200,00   7.0001 994 Kita Brandschutzsanierungen
DB OBM, VI-DS-04017-DS-
03-DS-01, 22.10.2019
228 Arthur-Nagel-
Straße 5
Kindertagesstä
tte Arthur-
Nagel-Straße
Kita Neubau 7.0001966 08.10.2019 § 20          100.000,0 0   7.0001734 120.Schule Ersatzneub. mit Hort+3 Feld SH (Arthur-Nagel-
Str.) nicht erforderlich
18 Baumannstraße
13
Schule an der
Baumann-
straße
GS Neubau 7.0001490 29.04.2019 § 81       1.000.000,00   7.0001935 H.-Mann-Schule (komplex) VI-DS-05640-DS-03,
18.04.2019
18 Baumannstraße
13
Schule an der
Baumann-
straße
GS Neubau 7.0001490 05.09.2019 § 20       4.465.000,00   7.0001671 SZ Grünau NW Erweiterungsbau VI-DS-05640-DS-04/05,
04.09.2019
36 Diderotstraße 35
Schule
Diderotstraße
(eh. 68.
Schule)
OS Energetische
Sanierung 7.0001485 28.11.2019 § 20          100.000,00   7.0001 667 Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule)
Deckungsring mit PSP-
Element 7.0001667 gem.
VI-DS-03957, 17.05.2017
82 Dieskaustraße
213 56. Schule OS Sanierung 7.0001061 24.10.2019 § 20            45.000,00   7.0001959 G.-Scholl-Schule, Liebertw .- BS-Anpassg. Lenkungsgruppe,
Themenblatt, 18.10.2019
42 Dösner Weg 27 Schule am
Dösner Weg OS Umnutzung 7.0001941 23.10.2019 § 20          100.000, 00   7.0001662 Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 2 7 Lenkungsgruppe,
Themenblatt, 20.09.2019
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.11.2019)
nach
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit für Haushaltsm ittel und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Anlage 2
zu VII-Ifo-00560
Stand: 30.11.2019 1/3
ID
TF
Straße /
Standort
Name /
Bezeichnung
Schul-/
Bauart Maßnahme PSP-Element
Datum der
Mittel-
bereitstellung Antragsart
Betrag der
Umwidmung
(in €)
PSP-Element der
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.11.2019)
nach
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit für Haushaltsm ittel und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Anlage 2
zu VII-Ifo-00560
167 Edisonstraße 6 Christoph-
Arnold-Schule GS Neubau
Sporthalle 7.0001755 05.07.2019 § 79          300.000,00   7.0001 740 Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR VI-DS-06629-DS-02,
27.06.2019
31 Erfurter Straße
14
Schule Erfurter
Straße GS Energetische
Sanierung 7.0001471 28.11.2019 § 20          100.000,00   7.0001 660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr.
Deckungsring mit PSP-
Element 7.0001660 gem.
VI-DS-03771, 12.04.2017
71
139
Gerichtsweg (o.
HNr.)
Wilhelm-
Busch-Schule
(neu)
GS Neubau 7.0001643 20.02.2019 § 81       1.300.000,00   7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau VI-DS -06749, 13.02.2019
350 Gerichtsweg (o.
HNr.)
Kita am
Gerichtsweg Kita Neubau 7.0001973 20.02.2019 § 81          200.000,0 0   7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau VI -DS-06749, 13.02.2019
456 Göbschelwitzer
Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 7.0001915 25.07.2019 § 79          618.596,00   1098750000 unterjährige Finanzierung formale Deckung FH
Schulhausbau VI-DS-08187, 25.06.2019
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 7.0001723 04.04.2019 § 79       1.703.820,88   1098750000 unterjährige Finanzierung formale Deckung FH
Schulhausbau VI-DS-07842, 03.04.2019
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 7.0001723 01.10.2019 § 20          971.000,00
1) 7.0001740
2) 7.0000956
3) 7.0001357
4)
7.0000330.710.020.019
1) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR (366 T€)
2) Einr. Gymnasium Gorkistr. (Goethe-Gym) (100 T€)
3) Kita Friedrichshafner Str. 147 (460 T€)
4) Schulausstattung 2019 (45 T€)
Lenkungsgruppe,
Themenblatt, 23.08.2019
6 Jablonowski-
straße 1
Grundschule
Addiss-Abeba-
Platz
GS Neubau 7.0001484 25.04.2019 § 81       2.000.000,00
7.0001059
7.0001491
7.0001943
1) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
2) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau
3) C.-G.-Frege-Schule, Neubau 2-FH
VI-DS-04706-DS-02,
18.04.2019
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-
Licht-Platz OS Neubau 7.0001896 29.07.2019 § 79       9.690.000,00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne Deckung S chulhausbau VI-DS-06478-DS-01,
20.05.2019
Stand: 30.11.2019 2/3
ID
TF
Straße /
Standort
Name /
Bezeichnung
Schul-/
Bauart Maßnahme PSP-Element
Datum der
Mittel-
bereitstellung Antragsart
Betrag der
Umwidmung
(in €)
PSP-Element der
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.11.2019)
nach
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit für Haushaltsm ittel und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Anlage 2
zu VII-Ifo-00560
120 Leonhard-Frank-
Straße 24 a/b
Kita
"Entdecker-
paradies"
Kita Sanierung 7.0001225 26.09.2019 § 20          186.00 0,00
7.0001763
7.0001740
7.0001353
7.0000876
7.0000138.710.020.019
Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. (122 T €)
Schule Rückmarsdorf, Systembau (35,5 T€)
GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS (3,4 T€)
Vorplanung von Kindertagesstätten (15,1 T€)
Kita-Ausstattung 2019 (10,0 T €, aktive Datentechnik)
DB OBM, 23.08.2019
120 Leonhard-Frank-
Straße 24 a/b
Kita
"Entdecker-
paradies"
Kita Sanierung 7.0001225 26.09.2019 § 79            56.0 00,00   7.0001377 Spielgeräte Kita
Ausstattung
Kindertagesstätten mit
Spielgeräten, kein
Beschluss erforderlich
159 Löbauer Straße
46
Schulgebäude
Löbauer
Straße
GS Reaktivierung 7.0001784 05.08.2019 § 20          535. 000,00   7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erwe iterung
VI-DS-08190-DS-01,
13.08.2019
(betrifft die Verpflichtungs-
ermächtigung)
Stand: 30.11.2019 3/3
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187
Bestand an Klassen aus Vorjahr 871 881 941 969 991 995 1045 1133 1193 1217 1217
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Antonienstraße 24 Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 Schule Erfurter Straße 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstraße 4-6 Schule Gießerstraße 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Addis-Abeba-Platz 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Seumestraße 93 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Interim) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
111/
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 0 0 4 0 14 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ID
TF-
SHB
Stand: 07.01.2020 1/6
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
ID
TF-
SHB
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0
30 Max-Liebermann-Straße (o. HNr.) Grundschule (Inves torenmodell) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße. 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 -14 14 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Stand: 07.01.2020 2/6
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
ID
TF-
SHB
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Summe Kapazitäten = Ist 881 941 969 991 995 1045 1133 1193 1217 1217 1217
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -2 -21 -29 -30 -53 -30 32 67 68 44 30
Belegung 2018/19 (98%) 1) 100% 102% 103% 103% 105% 103% 97% 94% 94% 96% 98%
Stand: 07.01.2020 3/6
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671
Bestand an Klassen aus Vorjahr 451 451 481 523 544 574 601 643 685 709 727
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
155 Anhalter Straße 1 E) 33. Schule 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
36/
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Höltystraße 51 Oberschule Höltystraße 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  I) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 523 544 574 601 643 685 709 727 751
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -17 -10 3 15 40 65 75 74 80
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 103% 102% 99% 98% 94% 91% 89% 90% 89%
ID
TF-
SHB
Stand: 07.01.2020 4/6
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960
Bestand an Klassen aus Vorjahr 550 550 572 618 623 815 855 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
394 Kregelstraße 3 G) Schule Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
163/
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule H) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 572 618 623 815 855 895 895 975 975 975
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -41 -43 -78 70 62 56 12 68 41 15
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 107% 107% 113% 91% 93% 94% 99% 93% 96% 98%
ID
TF-
SHB
Stand: 07.01.2020 5/6
Stadt Leipzig
Amt für Jugend,
Familie und Bildung
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00560
Fußnoten:
I)  Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung."
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str.
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden.
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung
Stand: 07.01.2020 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung (in n.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65   s. ID65  s. ID65
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378       7.843.850 €        7.843.850 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 287.684 €       5.695.000 €       2.148.850 €
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01       2.418.000 €       2.053.000 €          365.00 0 € 17,78%       2.223.000 €       2.418.000 €                      - €      2.248.000 €                      - €       2.418.000 €
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung RB V-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03     10.870.000 €       9.270.000 €       1.600.000 € 17,26%     10.870.000 €                      - €                      - € 9.975.142 €       6.886.875 €       3.983.125 €
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03       4.681.700 €       3.726.700 €          955.00 0 € 25,63%       4.681.700 €                      - €                      - € 4.814.429 €       1.680.0 00 €       3.001.700 €
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03       3.547.300 €       3.350.300 €          197.00 0 € 5,88%       3.547.300 €                      - €                       - € 2.481.290 €       1.234.68 0 €       2.312.620 €
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) VI-DS-0 2371 VI-DS-04698-
NF-03       4.456.370 €       4.456.370 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 976.763 €       3.050.000 €       1.406.370 €
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung - VI-DS-06 442       1.368.000 €       1.368.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.368 .000 €
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung - VI-DS-08187          950.000 €          950.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €  7.351 €                      - €          950.000 €
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung VI-DS-03634 V I-DS-05360       5.243.500 €       4.501.500 €          742.000 € 16,48%       5.243.500 €                      - €                      - € 2.237.527 €       1.748.000 €       3.495.500 €
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188       2.000.000 €       2.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 9 .518 €                      - €       2.000.000 €
20 Gießerstraße 6 Schule Gießerstraße GS Neubau VI-DS-01 854 VI-DS-04754-
NF-02     15.752.000 €     15.752.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 6.979.281 €       6.057.500 €       9.694.500 €
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03       6.581.500 €       5.081.500 €       1.500.000  € 29,52%       6.581.500 €                      - €                       - € 3.508.687 €       3.620.60 0 €       2.960.900 €
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03       7.983.571 €       5.956.000 €       2.027.571  € 34,04%       8.026.000 €       7.983.571 €                      - € 5.503.763 €       4.001.221 €       3.982.350 €
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03       2.700.000 €       2.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 1.704.187 €       1.923.750 €          776.250 €
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung (inn.) V I-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03     10.647.300 €       7.864.000 €       2.783.300 € 35,39%       9.794.000 €     10.647.300 €                      - € 3.264.869 €       5.603.100 €       5.044.200 €
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       3.500.000 €       3.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 1.315.000 €                      - €       3.500.000 €
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574       9.555.500 €       5.900.000 €       3.655.500 € 61,96%       9.555.500 €                      - €                      - € 3.994.700 €       3.281.300 €       6.274.200 €
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 600.000 €                      - €       4.500.000 €
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung VI-DS-08190-
NF-03 -       2.000.000 €       2.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €       2.000.0 00 €
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim VI-DS-03932-
NF-02 -       1.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.100.000 €
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 670.000 €                      - €       5.500.000 €
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - €
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VI-DS-01854 -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 34.727 €       2.280.000 €       4.220.000 €
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02 -       3.950.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 25.648 €                      - €        3.950.000 €
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau VI-DS-06749 -     22.700.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 100.704 €       9.080.000 €     13.620.000 €
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - €
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng - -       6.900.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       6.900.000 €
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung - -     12.055.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     12.055.000 €
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       2.28 0.000 €       3.720.000 €
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 €
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     17.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.46 0.000 €     10.540.000 €
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01       2.053.000 €       2.053.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €       2.053.00 0 €
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau - -     16.00 0.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.080.000 €       9.920.000 €
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 €
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.0 00 €     11.160.000 €
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -     17.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.84 0.000 €     10.460.000 €
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -     12.000.00 0 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     12.000.000 €
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 €
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     18.000.000 €
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau - -     16.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.080.000 €       9.920.000 €
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190-
NF-03 -     10.239.600 €     10.239.600 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €       5.226.672 €       5.012.928 €
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     18.000.000 €
639 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (MZG) GS,
MZG Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung VI-DS-08190-
NF-03 -     10.310.000 €     10.310.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €       5.563.200 €       4.746.800 €
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04     24.240.000 €     17.075.000 €       7.165.000 €  41,96%     19.775.000 €     24.240.000 €                      - € 7.950.045 €     11.622.920 €     12.6 17.080 €
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02     22.319.000 €     17.000.000 €       5.319.000 €  31,29%     22.319.000 €                      - €                      - € 9.165.459 €     12.112.499 €     10.206.501 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau VI-DS-0203 5 VI-DS-05641     16.000.000 €     16.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 6. 670.283 €       5.358.130 €     10.641.870 €
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau VI-DS-06977 -     23.785.905 €                      - €                        - €                      - €                      - € 100. 989 €     11.816.100 €     11.969.805 €
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau VI-DS-03932-
NF-02 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.6 00.000 €     12.400.000 €
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz - VI-DS-06334          930.500 €          76 8.500 €          162.000 € 21,08%          930.500 €                       - €                      - € 542.358 €                      - €          930.500 €
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 170.000 €                      - €       5.500.000 €
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       5.500.000 €       5.000.000 €          500.00 0 € 10,00%       5.500.000 €                      - €                      - € 784.500 €                      - €       5.500.000 €
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01     29.979.051 €     16.000.000 €     13.979.051 € 87,37%     29.979.051 €                      - €                      - € 6.789.244 €     16.530.000 €     13.449.051 €
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       5.822 .050 €       5.822.050 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - € 903.028 €       4.042.70 0 €       1.779.350 €
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       8.465 .100 €       8.465.100 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - € 471.988 €       6.207.30 0 €       2.257.800 €
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -       4.550.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 79.227 €          800.000 €       3.750.000 €
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g - -       1.705.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.705.000 €
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - €
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01     21.700.000 €     21.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 70.419 €       8.246.000 €     13.454.000 €
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - €
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     12.000.000 €     12.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 1.704.776 €                      - €     12.000.000 €
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 31.711 €                      - €     20.000.000 €
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9. 880.000 €     16.120.000 €
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung RBV- 1351/12 VI-DS-03671-
NF-06     30.532.846 €     30.532.846 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 14.045.130 €     11.200.000 €     19.332.846 €
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     32.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 29.089 €     12.160.000 €     19.84 0.000 €
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau VI-DS-01854 -     25.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 103.570 €       9.500.000 €     15.500.000 €
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9.880. 000 €     16.120.000 €
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02       3.832.750 €       2.887.750 €          945.00 0 € 32,72%       3.832.750 €                      - €                      - € 3.426.839 €       2.057.5 50 €       1.775.200 €
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02       4.678.000 €       3.978.000 €          700.00 0 € 17,60%       4.678.000 €                      - €                      - € 2.950.208 €       2.834.3 50 €       1.843.650 €
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung VI -DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02       6.550.000 €       5.850.000 €          700.00 0 € 11,97%       6.550.000 €                      - €                      - € 3.820.910 €       4.168.1 50 €       2.381.850 €
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung - VI-DS-04169-
NF-02       3.520.000 €       3.520.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 120.192 €       1.408.000 €       2.112.000 €
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478     24.300.000 €     18.000.000 €       6.300.000 € 35,00%     24.300.000 €                      - €                      - € 19.359.772 €                      - €     24.300.000 €
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung VI-DS-036 35 VI-DS-05072       6.437.000 €       5.466.000 €          971.000 € 17,76%       6.437.000 €                      - €                      - € 2.746.227 €       1.710.000 €       4.727.000 €
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz - -       2.055.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 21.969 €                      - €       2.055.000 €
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01     29.900.000 €     29.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 21.939 €     14 .000.000 €     15.900.000 €
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 580.000 €                      - €       4.500.000 €
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02     14.400.000 €       9.500.000 €       4.900.000 € 51,58%     14.400.000 €                      - €                      - € 1.050.313 €       6.733.500 €       7.666.500 €
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       5.940 .800 €       5.940.800 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - € 559.779 €       4.208.00 0 €       1.732.800 €
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz VI-DS-03932-
NF-02 -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 120.019 €       1.064.000 €       4.936.000 €
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -       2.400.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €          912.000 €       1.488.000 €
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21     15.180.000 €     13.000.000 €       2.180.000 €  16,77%                      - €                      - €                      - € 3.820.910 €       5.7 68.400 €       9.411.600 €
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932-
NF-02 -       7.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       7.000.000 €
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau - -       5.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       5.000.000 €
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21       8.000.000 €       8.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 21.939 €       3.040.000 €       4.960.000 €
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155-
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - €
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -     20.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.000 €     12.400.000 €
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Flächensuche - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.00 0 €     12.400.000 €
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau VI-DS-01854 VI-DS-06378     21.199.700 €     21 .199.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 1.762.999 €     13.249.050 €       7.9 50.650 €
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 40 8.595 €                      - €     20.000.000 €
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau VI-DS-01854 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 22.879 €       7.600.000 €     12.400.000 €
637 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (SFF) SFF Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245       5.220.000 €       5.220.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 2 94.144 €       2.244.600 €       2.975.400 €
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €       4.376.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 2 14.208 €       1.662.880 €       2.713.120 €
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €       4.970.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 3 06.640 €       2.661.900 €       2.308.100 €
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau VI-DS-06912 -       2.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 139.694 €       1.638.750 €          661.250 €
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau VI-DS-06749 -     15.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       5.284.000 €       9.816.00 0 €
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau VII-DS-0060 2 -       5.440.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1 .900.000 €       3.540.000 €
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €       1.900.000 €       2.300.000 €
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau - -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.100.000 €
638 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (SH) S H, GS Sanierung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - €
195 Ferdinand-Rhode-Straße /
Wundtstraße
Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau - -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €       2.470.000 €       4.030.000 €
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02       6.220.600 €       5.489.959 €          730.64 1 € 13,31%       6.220.600 €                      - €                      - € 5.068.165 €       3.911.6 00 €       2.309.000 €
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau VI-DS-03932-
NF-02 -       5.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 258.313 €       2.090.000 €       3.410.000 €
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - € 26.543 €       1.900.000 €       3.100.000 €
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau VII-DS-00602 -       5.260.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.360.000 €
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau VI-DS-03932-
NF-02 -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1. 596.000 €       2.604.000 €
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       6.000.000 €
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.15 5.000 €       3.045.000 €
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau - -       5 .000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.100.000 €
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01     13.250.000 €     13.250.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - € 845.671 €       4.855.700 €       8.394.300 €
 Summe    481.787.525 €     58.377.063 € 12,12%
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VII-Ifo-00560
Ausgangs-
beschluss
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Planung 2019-2024
Maßnahme Schul-/
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Zahlungen
gesamt
17.12.2019
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Vorlage / DS-
NR Bau aktuell
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Stand: 06.01.2020
07:13 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 01.2020 08.2022 VI-DS-01854 VI-DS-06378
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(inn.) 2019 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 01.2019 12.2018 09.2019 01.2020 03.2020 - VI-DS-06442
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 01.2020 08.2020 - VI-DS-08187
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 01.2020 04.2020 01.2020 08.2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188
20 Gießerstraße 6 Schule Gießerstraße GS Neubau 2020 09.2 015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04754-
NF-02
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 07 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 01.2 021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 09.2016 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 01.2020 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 01.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 01.2020 06 .2020 01.2020 06.2021 VI-DS-08190-
NF-03 -
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2021 07.2016 05.2017 06.2019 01.2020 06.20 20 01.2020 06.2021 VI-DS-03932-
NF-02 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 01.2 020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2022 08.2017 01.2017 01.2020 01.2020 07.2020 01.2 020 07.2022 VI-DS-03155-
NF-02 -
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 01.2020 06.2021 01.20 20 06.2023 VI-DS-01854 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 01.2020 07.2022 01.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 01.2020 08.2021 01.20 20 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 01.2020 08.2022 01.2020 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 12.2019 01.2020 07.2021 01.2020 08.2022 01.2020 07. 2024 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 01.2020 10.2021 01.2020 07.2022 01.2020 07.2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 - -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08 .2023 01.2020 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 01.2020 07.2024 01.2020 07.20 26 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.)
Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2020 07.2023 01.2020 07.2024 01.2 020 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 01.2020 07.2023 01.2020 07.2024 01.2020 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2020 07.2023 01.2020 07.2024 01.2020 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 01.2020 08.2022 01.2020 07.2024 01.2020 07.2026 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 01.2 020 07.2023 01.2020 07.2024 01.2020 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 01.2020 07.2025 01.2020 07.2027 VI -DS-01854 -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 08.2022 01.2020 07.2024 01.2020 07.2025 01.2020 0 7.2027 - -
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 01.2020 07.2025 01.2020 07.2027 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2027 09.2019 11.2019 03.2021 01.2020 11.2023 01.2020 11.2025 VI-DS-08190-
NF-03 -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
639 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (MZG) GS,
MZG Neubau 2025 10.2020 01.2020 03.2022 01.2020 12.2023 01.202 0 11.2025 - -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 01.2020 10.2021 0 1.2020 10.2023 VI-DS-08190-
NF-03 -
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 11.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 10.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 05.2020 01.2020 11.2020 01.2020 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2025 03. 2020 01.2020 11.2021 01.2020 02.2023 01.2020 04.2025 VI-DS-03932-
NF-02 -
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 10.2018 11.2018 02.2019 02.2019 07.2019 - VI-DS-06334
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 01.2020 07 .2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 10.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung
(inn.) 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-06378
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung
(inn.) 2021 09.2017 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-01854 VI-DS-06378
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 01.2020 07.2021 01.2020 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 01.2020 07.2021 01.2020 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 09.2019 01.2020 07.2021 01.2020 07.2023 - -
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 08.2018 01.2017 06.2020 01.2020 07.2021 01.2020 07. 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 01.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 01.2020 07.2021 01.2 020 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 01.2020 07.2 023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 01.2020 07 .2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2020 07.2024 01.2020 07.2025 01.2020 07.20 27 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RB V-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 0 6.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2020 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 01.2020 07.2027 - -
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 10.2017 01.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(inn.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 01.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 03.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 02.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169-
NF-02
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2019 07. 2020 VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 07.2020 01.2020 07.2021 01.2020 07.2022 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 07.2021 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 01.2020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 6.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 05.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung
(inn.) 2022 08.2017 11.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 07.20 22 VI-DS-01854 VI-DS-06378
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 05.2017 05.2017 07.2021 01.2020 07.2022 01.2020 07.202 3 VI-DS-03932-
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 01.2020 11.2021 01.2020 06 .2022 01.2020 06.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 01.2020 07.202 4 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 VI-DS-03932-
NF-02 -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 01 .2020 08.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 6 06.2021 06.2018 06.2018 06.2018 12.2021 01.2020 05.2026 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2020 07. 2024 01.2020 07.2026 VI-DS-03155-
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2020 07.2024 01.2020 07.2025 01.2020 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Flächensuche 2028 08.2023 01.2020 08.2024 01.2020 08.20 26 01.2020 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2020 07.2026 01.2020 08.2027 01.2020 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2021 05.2017 11.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-01854 VI-DS-06378
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 01.2020 0 7.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
637 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (SFF) SFF Neubau 2025 03.2020 01.2020 12.2021 01.2020 12.2023 01. 2020 11.2025 - -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2021 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 02.2020 01.2020 12.2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 01.2020 08.2 021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 04.2019 10.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 09.2019 01.2020 10.2020 01.2020 07.2021 VI-DS-0691 2 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 01.2020 08.2021 01.2020 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2020 07.2022 01.2020 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.202 0 07.2025 - -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07 .2025 - -
638 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (SH) S H, GS Sanierung 2025 03.2020 01.2020 12.2021 01.2020 12.20 23 01.2020 11.2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße /
Wundtstraße
Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 08.2021 01.2020 07.2023 01.2020 07.2024 01.202 0 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2020 07.2020 01.2020 0 7.2022 VI-DS-03932-
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2024 11 .2019 05.2017 08.2022 01.2020 01.2023 01.2020 10.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2020 07.2022 01. 2020 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2020 08.2022 01.2020 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 01.2020 07.2022 01.2020 08.2023 01.2020 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2020 07.2023 01.2020 07.2024 01.2020 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.202 0 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VII-Ifo-00560
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
Maßnahme
PB-Beschluss
Plan/Ist Schul-/
Bauart
Baubeschluss -
 Plan/Ist Fertig-
stellung
Plan
Baubeginn
Plan/Ist
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Bauende
Plan/Ist Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden
Baubeginn erfolgt
Datums-
angabe 01.2020 formelbedingt hinterlegtes Datum
(Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächlicher Baubeginn,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück
gerechnet)
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Stand: 06.01.2020
07:16 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben
Anlage 5a
zu VII-Ifo-00560
Einschätzung
Verwaltung Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2021 Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück für den Interimsstandort im 1. Quartal 2020 gefunden wi rd,
anschließend erfolgt eine neue Zeitschiene für Plan ung und Baudurchführung
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück für den Interimsstandort im 1. Quartal 2020 gefunden wi rd,
anschließend erfolgt eine neue Zeitschiene für Plan ung und Baudurchführung
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Ge samtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreib ung der Soll-
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen.
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Maßnahme
Bauende
Stand: 03.01.2020
09:24 Uhr 1/1
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Bildung
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2019
Anlage 6
zu VII-Ifo-00560
Nr. Schule Objekt Einrich-
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€) JVP 22.01.2019
(€)
Gefahren-
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 12/201 9
1 Petrischule Paul-Gruner-Schule 50 Oberschule
(Abstellung schwerer Mängel,
Rettungswege) zunächst
Brandschutzkonzept
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Fortsetzung in 2020
2 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 032
Grundschule Erneuerrn Fußbodenbelag, Unfallgefahr 0,00 0,00 20.000 ,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt
3 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Starße 23 Grundschule Notabdichtung Dach, Haus 2 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt
4 Christian-Gottlob-Frege-
Schule Lidicestraße 12 Oberschule
Sporthalle: Malerarbeiten, Fußboden,
Elektro in Umkleiden, Prallschutz,
Sprossenwände
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt (außer
Prallschutz)
5 Wladimir-Filatow-Schule Am Kirschberg 049 Förderschu le Absturtzsicherung Fenster 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,0 0 Fertigstellung erfolgt
6 84. Schule Stuttgarter Allee 005 Oberschule Erneuerun g Stabmattenzaun, Unfallgefahr 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt
7 Lindenhofschule Delitzscher Straße 110 Förderschule E rneuerung Sanitäranlagen 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0 ,00 LP3 fertig, Bauantrag 2020
8 Karl-Liebknecht-Schule Heinrich-Mann-Straße 1
Grundschule
Beseitigung von Setzungsschäden
vorwiegend im EG (einschl. notwendiger
Planungsleistung)
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Fortsetzung in 2020
9 Leibnizschule Nordplatz 013 Gymnasium
Umsetzung Maßnahmen aus
Gefährdungsanalyse/ Mangelbeseitigung
Chemieraum
0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 Ertüchtigung Fußboden und Decke
fertiggestellt, Türeneinbau 2020
10 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128c
Grundschule Fußboden, Maler, Unfallgefahr 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0 ,00 Fertigstellung erfoglt
11 diverses
LP 9 gemäß HOAI für abgeschlossene
Maßnahmen in der baulichen Unterhaltung
(Gewährleistung)
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolg t
12 Geschwister-Scholl-
Schule Elsbethstraße 1
Grundschule
Lärmschutz (BE 183) zzgl. Umbau/Tausch
Verwaltungsbereich von 1.OG  ins EG/
Unterrichtsräume von EG in 1.OG sowie
Maßnahmen im Dach- und Kellerbereich
entsprechend VM zu OR 43 und OR
47/19/20
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung in 2020
13 84. Schule/ SH Stuttgarter Allee 005 Oberschule Spo rthalle Vorraum 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertig stellung erfolgt
14 Max-Klinger-Schule Miltitzer Weg 2–4 Oberschule SH B etriebsfähigkeit erhalten 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 F ertigstellung erfolgt
Seite 1 von 4
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Bildung
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2019
Anlage 6
zu VII-Ifo-00560
Nr. Schule Objekt Einrich-
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€) JVP 22.01.2019
(€)
Gefahren-
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 12/201 9
15 Joachim-Ringelnatz-
Schule Grünauer Allee 35
Grundschule SH Sanitär, Weiterführung der Maßnahme 187.000,00 187 .000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt
16 Henriette-Goldschmidt-
Schule (BSZ 11) Goldschmidtstraße 020 Berufsschul-
zentrum
Fortschreibung Brandschutzkonzept
Kellergeschoss 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 LP 4 fertiggestellt
17 Astrid-Lindgren-Schule Volksgartenstraße 16
Grundschule Malerarbeiten (BE 11), Fußboden (BE 12),
und Toilettenteilsanierung (BE 14) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfo lgt
18 Astrid-Lindgren-Schule Volksgartenstraße 16
Grundschule Umbau Garderobe 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung soweit erfolgt, für
Fortsetzung zusätzlicher Mittelbedarf
19 74. Schule Friedrich-Dittes-Straße 23 Grundschule R eparatur Sonnenschutz 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0, 00 Rechtsstreitigkeit noch nicht
abgeschlossen
20 100. Schule (zuvor 120 T
€) Miltitzer Allee
1/Pfaffensteinstr. 14 - SH Grundschule
Malerarbeiten, Fußboden im Raum 110;
Lehrerzimmer; Sporthalle: Teilsanierung
Sanitär  Revonierung Lehrerzimmer und
Zimmer 018
120.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Renovierung Lehrerzimmer
fertiggestellt
21 56. Schule Dieskaustraße 213 Oberschule 3. Bauabsch nitt Fenster 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Ausschreibung in Arbeit, Submission
im Januar 2020
22 Kurt-Masur-Schule Scharnhorststraße 24 Grundschule Belag Kleinspielfeld, Planung liegt vor 166.000,00 16 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Mai 2020
23 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128 C Gr undschule Umbau Hausmeisterwohnung, Planung
liegt vor 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Leitungen Elektro, Tischler, Klempner
fertiggestellt, Restarbeiten im Januar
2020
24 56. Schule Dieskaustraße 213 Oberschule FUR Hauswirtschaft - Ersatz 1999 -
Planung liegt vor 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung in 2020
25 35. Schule Virchowstraße 004 -006 Oberschule Hauswi rtschaft - Planung liegt vor 40.000,00 40.000,00 0,00 0 ,00 0,00 Fertigstellung in 2020
26 85. Schule Stuttgarter Allee 3
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fert igstellung März 2020
27 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128c Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fert igstellung März 2020
28 90. Schule Uranusstraße 1  Garskestr. 21 Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fort setzung in 2020
29 Brüder-Grimm-Schule Goldsternstraße 23 Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung in Abhängigkeit
Möbilierung
Seite 2 von 4
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Bildung
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2019
Anlage 6
zu VII-Ifo-00560
Nr. Schule Objekt Einrich-
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€) JVP 22.01.2019
(€)
Gefahren-
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 12/201 9
30 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Straße 23 Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fert igstellung erfolgt
31 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 Oberschule FUR Werke n Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fortsetzung in Abhängigkeit
Möbilierung
32 Nebenstelle BSZ 12 Kohlgartenstraße 58 Berufsschul-
zentrum
Sporthalle: Fußboden, Beleuchtung,
Umkleiden 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung I/2020
33
Anna-Magdalena-Bach-
Schule
Sporthalle
Reichelstraße 012 Grundschule Sanierung Duschen Jungen und Mädchen
Sporthalle 40.400,00 40.400,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolg t
34 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 Oberschule Akkustikdecken, Erneuerung Fußboden,
punktuelle Instandsetzung Schulhof 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 Fertigstellung erfort
35 46. Schule Saalfelder Straße 029
Grundschule Reparatur Hortgarten/Sandkasten 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Fertigstellung erfolng
36 Schule Wiederitzsch Zur Schule 011 Oberschule Betonstufen, Plattenbeläge Schulhof OS,
Zufahrt 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 gestrichen, da Sanierung i n Aussicht
37 Lessingschule Lessingstraße 7 Grundschule Prüfung Br andschutz 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Planung fertigges tellt
41
33. Schule / 35. Schule,
Ast. (vorgezogene
Maßnahme)
Anhalter Straße 001
Grundschule Historische Geländerumwehrungen:
Anpassung an gesetzliche Vorgaben 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Maßnahme dieses Jahr nicht mehr
umsetzbar, da
bauordnungsrechtliche Grundlagen
noch nicht vorliegen
63 Chr.-Arnold-Schule
(vorgezogene Maßnahme) Gaswerksweg 1
Grundschule Umgestaltung Verwaltungsbereich im
Bestandsgebäude 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Übernahme durch LESG
80 GS Mölkau (vorgezogene
Maßnahme) Schulstraße 006
Grundschule Neuanlage Zuwegung von GS / OS zum
Kastanienweg als Schulweg zur SSH 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Restarbeiten werden bis März 2020
abgeschlossen
82 GS Holzhausen
(vorgezogene Maßnahme) Stötteritzer Landstraße 21
Grundschule Sanierung der Horträume 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Restarbeiterbeiten werden im Januar
2020 abgeschlossen
83 GS Liebertwolkwitz
(vorgezogene Maßnahme) Am Angerteich 2
Grundschule Belag Bolzplatz 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Umsetzung 2020 (2019 fehlende
Baufreiheit)
div. Objekte (zusätzlich) Umstellung EMA, Umzüge, BMA - VOIP 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Fortlaufend in Bearbeitung
Seite 3 von 4
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Bildung
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2019
Anlage 6
zu VII-Ifo-00560
Nr. Schule Objekt Einrich-
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€) JVP 22.01.2019
(€)
Gefahren-
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 12/201 9
121 Geschwister-Scholl-Schule Am Angerteich 2 Oberschule Maßnahmen Dach und Umbau K ellerräume 100.000,00
1.678.400,00 1.798.400,00 450.000,00 100.000,00 0,00
Differenz zu Anl. 1 zu A 260 -120.000,00 -50.000,00 2.348.400,00
1.678.400,00 400.000,00
Seite 4 von 4
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Soziales
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2019
Anlage 6a
zu VII-Ifo-00560
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 12/2019
Am Angerteich 002, G.-Scholl-/Schule Liebertw. Bode nbeläge/Malerarbeiten im Lehrerzimmer 15.000,00 Ferti gstellung erfolgt
Am Angerteich 002, G.-Scholl-OS Vollendung Umbau Kel lerräume 159.000,00 Fertigstellung erfolgt
Am Angerteich 002, G.-Scholl-OS Erneuerung der Unter spannbahn im DG 10.494,36 Fertigstellung erfolgt
Am Angerteich 002, Geschw.-Scholl/Schule
Liebertw. Akustikdecke in FUR/AUR 14.250,56 Fertigstellung erfo lgt
Am kleinen Feld 003, BSZ 6 malermäßige Instandsetzu ng Gänge 22.178,92 Fertigstellung erfolgt
An der Querbreite 008, BSZ 10 Malerarbeiten und Riss sanierung SH 20.000,00 Restarbeiten in 2020
Arno-Nitzsche-Straße 007, A.-v.-Wiedebach-OS Umgesta ltung Teil 2 Schulhof 15.000,00 Fertigstellung Frühjahr
2020
Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Malerarbei ten 15.000,00 Fertigstellung erfolgt
Czermaks Garten 008, Leipzig-Kolleg /
Abendgymnasium / Abendmittelschule
Bodenbeläge/Malerarbeiten
Flure/Unterrichtsräume 15.000,00 Fertigstellung erfolgt
Dachsstraße 005, G.-Herz-GYM Nutzungsänderung HM Woh nung 25.000,00 Fertigstellung erfolgt
Delitzscher Straße 110, Hort C.-v.-
Linné/Lindenhofschule Malerarbeiten Speiseraum, Flur EG Hort 29.057,59 Fert igstellung erfolgt
Demmeringstr. 31, Nachbarschaftsschule Wegebauarbeit en und Rückbau Fahrradbügel 10.700,00 Verschoben nach  2020
Diderotstraße 037, W.-Hauff-GS Malerarbeiten Speiser aum + Flur 12.704,67 Fertigstellung erfolgt
Döllingstraße 025, 24. Schule GS Fußboden einzelner AUR 40.000,00 Fertigstellung erfolgt
Döllingstraße 025, 24. Schule GS
Schallschutz Speisenraum
Franzosenallee 021, 31. GS Teilsanierung Sanitäranlage: Erneuerung
Abwasserleitungen Bereich Toiletten Jungen, EG 5.620,24 Fertigstellung erfolgt
Gartenwinkel 030, A.-Kästner-GS Bodenbeläge/Malerar beiten Klassenzimmer 12.703,33 Fertigstellung erfolgt
Geibelstraße 074, A.-F.-Oeser-GS Schallschutzdecke für 2 Speiseräume 18.625,81 Fertigstellung erfolgt
Geithainer Straße 058, BSZ 3, NST Umsetzung 3 Ferti gteilgaragen 30.000,00 Restarbeiten im
Außenbereich in 2020
Geithainer Straße 058, K.-Heine-Schule (BSZ4),
Außenst. Malerarbeiten Flure, AUR 15.291,77 Fertigstellung erf olgt
Göbschelwitzer Weg 001, Schule Portitz Malerarbeiten, Tischler (Wandbekleidung),
Beleuchtung 41.504,77 Fertigstellung erfolgt
Grünauer Allee 035, J.-Ringelnatz-GS Malerarbeiten K lassenzimmer 13.679,07 Fertigstellung erfolgt
Hannoversche Straße 002, J.-H.-Pestalozzi-FÖS Malera rbeiten Flur EG 13.233,82 Fertigstellung erfolgt
Hannoversche Straße 002, J.-H.-Pestalozzi-FÖS Erneue rung Außenzaun (letztes Teilstück) 6.422,82 Fertigste llung erfolgt
Heinrichstraße 043-045, 125. Schule/W.-Busch-
Schule
Sonnenschutzeinrichtung/Malerarbeiten in
Unterrichtsräumen 15.000,00 Fertigstellung erfolgt
Hillerstr. 7, Thomasschule Fahrradstellplätze, Umbauch WC, Fliesen und
Türarbeiten 42.600,00
Fahrradstellplätze
fertiggestellt, übrige
Maßnahmen in Planung
Jungmannstraße 005 - Paul-Robeson-GS Wiederherstellu ng der Lehrküche 26.700,00 Fertigstellung erfolgt
1/3
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Soziales
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2019
Anlage 6a
zu VII-Ifo-00560
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 12/2019
Kieler Straße 072b, F.-A.-Brockhaus-GYM Erneuerung B odenbelag Musikzimmer 6.206,43 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig Nordost Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Nordost
(Bästleinstr. 14, Löbauer Str. 46) 3.186,53 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig Süd
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Süd (An
der Märchenwiese 3, 49, Scharnhorststr. 15, 24,
A.-Nitzsche-Str. 7, W.-Bredel-Str. 11)
7.439,31 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig West
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig West
(Schönauer Str. 160, Garskestr. 21, Am
Kirschberg 49, Miltitzer Weg 1, 2/4, Uranusstr. 1,
Mannheimer Str. 128c)
15.079,68 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Alt-West
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Alt-West
(Gemeindeamtsstraße 8, Saalfelder Str. 29,
Leipziger Str. 210, An der Friedenseiche 4,
Demmeringstr. 84, Uhlandstr. 28)
3.841,51 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Mitte
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Mitte
(Manetstr. 8, Lessingstr. 27, Dösner Weg 27,
Hohe Str. 45, Telemannstr. 9, Nordplatz 13, Max-
Planck-Str. 1/3)
6.549,76 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Nord
Kunststoffbodenreinigung 2019  Leipzig Nord
(Hannoversche Str. 2, Erfurter Str. 9, J.-
Schmidtchen-Weg 8, H.-Mann-Str. 1, Zur Schule
11, Elsbethstr. 2/4, Virchowstr. 4/6, Breitenfelder
Str. 19)
14.671,46 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Nordwest Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Nordwest
(Diderotstr. 37, Renftstr. 3, Jungmannstr.  5) 1.547,57 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Ost
Kunstst.bodenreinig. L Ost (Dachsstr. 1, Portitzer
Str. 1, Gaswerksweg 1, L.-Fürnberg-Str. 2,
Eisenbahnstr. 50, Sch.-Delitzsch-Str. 23,
Dachsstr. 5, A.-Winkler-Str. 6, Heinrichstr. 43/45,
Schulstr. 6, Zum Wäldchen 4)
24.170,13 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Südost
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Südost
(Crednerstr. 1, Gletschersteinstr. 9,
Schwarzenbergweg 4, Am Angerteich 2)
8.124,75 Fertigstellung erfolgt
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Südwest
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Südwest
(Kantatenweg, 40, M.-Herrmann-Str. 1, E.-
Zeigner-Allee 24, Dieskaustr. 76)
2.927,59 Fertigstellung erfolgt
Lessingstraße 027, Lessing  GS Malerarbeiten Umkleide SH/Instandsetzung
Schulhof/Sportplatz 9.546,85 Fertigstellung erfolgt
Lessingstraße 027, Lessing GS Malerarbeiten Flurbere ich 3.897,87 Fertigstellung erfolgt
Löbauer Straße 046, A.-Lindgren-GS Austausch maroder Dachhaut Flachdach
Sanitärbereich SH 27.694,29 Fertigstellung erfolgt
Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Chr.-Andersen-GS Malerarbeiten 20.000,00 Fertigstellung erfolgt
Martinstraße 007, E.-Pinkert-GS Malerarbeiten Flur, Bodenbelagsarbeiten 18.000,00 Fertigstellung erfolgt
Miltitzer Allee 001, 100. Schule GS Maler (Gang I. E tage, Zi. 115 u. 114) 13.967,02 Fertigstellung erfolg t
Nordplatz 013, Leibniz GYM Maler Klassenzimmer, Flu re, Foyer 19.034,13 Fertigstellung erfolgt
Ratzelstraße 026, Interim Umbauten Schulgebäude 25.00 0,00 Fertigstellung erfolgt
2/3
Stadt Leipzig
Amt für Jugend
Familie und Soziales
Berichterstattung per 31.12.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2019
Anlage 6a
zu VII-Ifo-00560
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 12/2019
Renftstraße 003, Heisenberg-GYM Erneuerung Bodenbela g R. 208 6.354,32 Fertigstellung erfolgt
Rödelstr. 6, Schule am Auwald Umbauten 1. OG 82.000,00 Fortsetzung in 2020
Scharnhorststraße 015, I.-Kant-GYM Malerarbeiten im Schulhaus 15.000,00 Fertigstellung erfolgt
Schlehenweg 032, Th.-Körner-GS Instandsetzung Zimme r 305 und Schülerspeisung 25.000,00 Fertigstellung er folgt
Stahmelner Höhe 001, GS Stahmeln Sekretariatsbereich  Maler- und Fußbodenarbeiten 6.000,00 Fertigstellung erfolgt
Uhlandstraße 028, ASt R.-Schumann-GY Hausmeisterwoh nung zum Kiosk 20.000,00 Fertigstellung erfolgt
Uhlandstraße 028, Schule am Adler ASt Malerarbeiten  Flur, Klassenräume 13.532,64 Fertigstellung erfolgt
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Ostwald-GY Sporthalle -  Malerarbeiten Umkleide Jungen 6.761,52 Fertigstellun g erfolgt
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Ostwald-GYM Lüftung Haus  2 40.000,00 Fertigstellung erfolgt
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Oswald-GYM Instandsetzung (Schleifen + Lasieren) Holzbänke
im Außenbereich 12.001,58 Fertigstellung erfolgt
Windmühlenweg 004, GS Stahmeln, NSt Malerarbeiten 2  Klassenzimmer 8.000,00 Fertigstellung
Winterferien 2020
Zum Wäldchen 004, Schule Paunsdorf OS Malern, Fußbo den 17.400,00 Fertigstellung erfolgt
3/3