paper_type: Informationsvorlage

text:
1/5

Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-01574

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Betreff:
14. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Information zur Kenntnis
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis
SBB Mitte   Information zur Kenntnis
SBB Nordost   Information zur Kenntnis
SBB Ost   Information zur Kenntnis
SBB Südost   Information zur Kenntnis
SBB Süd   Information zur Kenntnis
SBB West   Information zur Kenntnis
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis
SBB Nord   Information zur Kenntnis
SBB Südwest   Information zur Kenntnis
Ratsversammlung  14.10.2020 Information zur Kenntnis

Der 14. Sachstandsbericht (Stand: 31.08.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird
zur Kenntnis genommen.

Räumlicher Bezug:

Stadtgebiet Leipzig
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2/5

Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele:

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht zutreffend

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht zutreffend

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht zutreffend

III.  Strategische Ziele

Nicht zutreffend

4/5

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des
Schulentwicklungsplanes informiert.

2. Beschreibung der Maßnahme

Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand
dargelegt.
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag
(31.08.2020) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen
abgebildet.
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.

Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur
Erläuterung der risikobehafteten Vorhaben.
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes
(Stand 30.06.2020) entsprechend VI-HP-07211.

5/5
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).

Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und
Komplexsanierungen
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von Schulbauvorhaben
(ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden mit dem
Baupreisindex des 2. Quartals 2020 indiziert. Von einer Darstellung von Neubauvorhaben
vorab des Baubeschlusses wird abgesehen.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Nicht zutreffend

4. Finanzielle Auswirkungen

Nicht zutreffend

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Nicht zutreffend

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

Eine Bürgerbeteiligung ist nicht notwendig, da es sich um eine Informationsvorlage für den
Stadtrat handelt.

7. Besonderheiten
keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss
keine

Anlagen:

Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige
Deckungsfähigkeiten
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020
Anlage 7  Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01574

Stand 01.09.2020  1/3

1) Barnet-Licht-Platz 1 (Oberschule - mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899-NF-21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021
Das Schulgebäude ist baulich fertig gestellt und am 30.06.2020 abgenommen. Die
Außenanlagen werden seit Ende 2019 abschnittsweise umgebaut. Bis Ende August
wurden ca. 70 % der befestigten Schulhofflächen fertig gestellt und zur Nutzung
freigegeben (ausreichend für die ca. 200 Schüler, mit denen der Unterricht im 1.
Schuljahr beginnt). Die restlichen Außenanlagen einschl. Pflanzarbeiten werden bis
November 2020 beendet.
Die Schule ist am 31.08.2020 in Betrieb gegangen.

2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21)

Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA)
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung
freigegeben.
Die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes liegen aktuell im Plan. Die Rohbauarbeiten im
Altbau und für den Anbau sind Ende August abgeschlossen. Derzeit wird mit dem
Innenausbau begonnen.
3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-
05899-NF-21)

Planung bis LPH 9
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
Die VgV-Verfahren zur Weiterführung der Planung ab LPH 5 sind abgeschlossen.
Parallel zur laufenden Bearbeitung der Baugenehmigung wird die Leistungsphase 5 ab
September begonnen. Im 4. Quartal 2021 ist die Ausschreibung der ersten Lose geplant.

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01574

Stand 01.09.2020  2/3

4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
       21)

Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019
bis 10/2019
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt.

Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen zum großen Teil aufgeholt
werden. Der Rohbau des Schulgebäudes ist fertig, der Rohbau der Sporthalle ist
begonnen.
Im Schulgebäude wurde bereits mit dem Innenausbau der obersten Etage und der
Montage der Fassadenkonstruktion begonnen.

4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
       21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025
Zurzeit werden die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 durchgeführt. Ziel ist, im
Oktober 2020 mit der Planung zu beginnen.

5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)

Planung zunächst bis LPH 4
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o.
GU)
Planung und Ausführung
(ab Vorbereitung)
ca. 12/2020 Planung bis LPH 3
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH 4
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH 5
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024
Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Objektplanung Gebäude (Architekt)
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019. Planungsstart 2. Quartal 2020 ist erfolgt

Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021

Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1
zu VII-Ifo-01574

Stand 01.09.2020  3/3

Es wurde entschieden, das Bauvorhaben ab Leistungsphase 5 mit einem
Generalunternehmer weiterzuführen. Die Ausschreibung des GÜ soll mit einem
Teilnahmewettbewerb im Dezember 2020 starten
ID
TF
Straße / Standort
(sortiert)
Projektbezeichnung Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Empfänger)
Buchungs-
datum
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Bezeichnung der
Deckungsquelle
Projekt-
definition
(Sender)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20            9.000   Kita N.N. "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 23.06.2020 § 20            6.500   "Leip zig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
42 Dösner Weg 27 Umrüstung alte Neruda zu
einer OS OS 7.0001941 07.02.2020 § 20        300.000   Kita Poetenweg 22,
Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.4 20.09.2019
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20            4.500   "Leip zig-Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
270 Holzhäuser Str. 50 Kita Holzhäuserstr. "Leipzig-
Kita" Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20          15.000   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
315 Kleiststr. 58 Kita Kleiststraße 58
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001816 23.06.2020 § 20            3.500
"Leipzig-Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
7 Komarowstr. 2 66.Schule, Komarowstr.
(energetisch) GS 7.0001088 08.04.2020 § 20        284.500
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als
Gym
7.0001953 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr.
(innen) GS 7.0001665 17.04.2020 § 20        472.000
1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr.
als Gym (465.500 EUR)
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
(6.500 EUR)
1) 7.0001953
2) 7.0001059 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020
632 Krönerstr. 43 Kita ErsatzNB Krönerstraße
43 Kita 7.0002054 29.04.2020 § 20        400.000
1) Kita freier Träger Breisgaustr. 21
(150.000 EUR
2) Kinderheim Breisgaustr. 21
(150.000 EUR)
1) 7.0000919
2) 7.0000989
3) 7.0001991
DB OBM, VII-DS-00736 28.01.2020
520 Liliensteinstr. 1a Kita Auslagerungsobjekt
Liliensteinstraße 1 c Kita 7.0001960 20.01.2020 § 20        430.000   Vorplan ung Kindertagesstätten 7.0000876 RV, VII-DS-00235 19.1 1.2019
1 Max-Planck-Str. 1-
3
GS Max-Planck-Str.,
Umbau zur GS GS 7.0001353 29.04.2020 § 20        107.500   A.-M.-Bach-Schule,
Komplexsanierung 7.0001066 DB OBM, VII-DS-00675 28.01.2020
278 Möckernsche Str.
29
Kita Herloßsohnstraße
"Leipzig-Kita" /
Möckernsche Straße 29
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20            2.000   "Leip zig-Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 31.08.2020)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen)
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen)
Anlage 2
zu VII-Ifo-01574
27.08.2020
13:53 Uhr 1/2
ID
TF
Straße / Standort
(sortiert)
Projektbezeichnung Einrich-
tungsart
Projekt-
definition
(Empfänger)
Buchungs-
datum
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Bezeichnung der
Deckungsquelle
Projekt-
definition
(Sender)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 31.08.2020)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen)
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen)
Anlage 2
zu VII-Ifo-01574
278 Möckernsche Str.
29
Kita Herloßsohnstraße
"Leipzig-Kita" /
Möckernsche Straße 29
Kita 7.0001815 23.06.2020 § 20            5.000   "Leip zig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-
Straße 2 a
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner-
Straße Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20          20.000   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-
Straße 2 a
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner-
Straße Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20          96.150
1) Kita N.N. "Leipzig-Kita" (18.236,32
EUR)
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße
(70.210.37 EUR)
1) 7.0001809
2) 7.0001814
3) 7.0001816
RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
276 Paul-Küstner-
Straße 2 a
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner-
Straße Kita 7.0001813 11.05.2020 § 20          54.733
1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee
(4.011,18 EUR)
2) "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.
(50.721,90 EUR)
1) 7.0001804
2) 7.0001807
RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20          95.000   H.-Mann- Schule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt,
TOP 5.2 24.01.2020
374 Täubchenweg 26 Schraderhaus/Heinrichstr.,
Herr. als Gym GYM 7.0001953 17.08.2020 § 20        590.000
1) Campus Grünau 94. Schule,
energet.Sanier (7.273,28 EUR)
2) Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.
(582.726,72 EUR)
1) 7.0001673
2) 7.0001764 LG TF-SHB, TOP 6.2 10.07.2020
211 Theodor-Neubauer-
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0          63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.000 1994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020
277 Virchowstr.  93 Kita Virchowstraße "Leipzig-
Kita" Kita 7.0001814 23.06.2020 § 20          13.500   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06-
DS-04 15.05.2019
378 Willi-Bredel-str. 15 W.-Ostwald-Schule, BS-
Anpassungen GYM 7.0001965 15.07.2020 § 20          57.000   Campus Grünau 94. Schule,
energet.Sanier 7.0001673 DB OBM, VI-DS-06334-DS-
02 30.06.2020
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20        275.000
1) Schule Rückmarsdorf,
Erweiterungsbau (155.000 EUR)
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4
AUR  (120.000 EUR)
1) 7.0001491
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020
27.08.2020
13:53 Uhr 2/2
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-01574
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 961 985 999 1031 1119 1161 1185 1221
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
111/
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 14 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 4 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 16 0 0 0 0 0 0
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ID
TF-
SHB
31.08.2020
08:26 Uhr 1/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-01574
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof)
0 0 0 16 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0
656 Standort offen Neue Grundschule im SB Mitte F) 12
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
Summe Kapazitäten = Ist 961 985 999 1031 1119 1161 1185 1221 1221
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -37 -36 -49 -44 18 35 36 48 34
Belegung 2020/21 (103%) 1) 104% 104% 105% 104% 98% 97% 97% 96% 97%
31.08.2020
08:26 Uhr 2/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-01574
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 550 562 577 619 673 691 709
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18
0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 18 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0
679 Standort offen Oberschule Mockau 18
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Summe Kapazitäten = Ist 499 550 562 577 619 673 691 709 733
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -4 -9 -9 16 53 57 56 62
Belegung 2020/21 (109%) 2) 108% 101% 102% 102% 97% 92% 92% 92% 92%
ID
TF-
SHB
31.08.2020
08:26 Uhr 3/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-01574
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 618 623 765 837 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) 0 0 40 0 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 12 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 40 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 618 623 765 837 895 895 975 975 975
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -78 20 44 56 12 68 41 15
Belegung 2020/21 (107%) 3) 107% 113% 97% 95% 94% 99% 93% 96% 98%
ID
TF-
SHB
31.08.2020
08:26 Uhr 4/5
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-01574
Fußnoten:
1)
2)
3)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 103% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 109%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 107%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze.
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
31.08.2020
08:26 Uhr 5/5
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65   s. ID65  s. ID65
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      7.993.00 0 €      7.993.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 556.492 €      5.686.827 €      2.306.17 3 €
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03      4.681.700 €      3.726.700 €         955.000 €  25,63%      4.681.700 €                   - €                   - € 4.960.058 €      3.335.274 €      1 .346.426 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanieru ng (inn.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03      3.547.300 €      3.350.300 €         197.000 €  5,88%      3.547.300 €                   - €                   - € 2.821.271 €      1.234.680 €      2. 312.620 €
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01      2.418.000 €      2.053.000 €         365.000 €  17,78%      2.223.000 €      2.418.000 €                   - €     2.248.000 €                    - €      2.418.000 €
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03    10.870.000 €      9.270.000 €      1.600.000 € 1 7,26%    10.870.000 €                   - €                   - € 10.985.637 €      6.645.103 €      4.2 24.897 €
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03      7.983.571 €      5.956.000 €      2.027.571 € 34,04%      8.026.000 €      7.983.571 €                   - € 7.074.430 €      4.001.221 €      3.982.3 50 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03    10.647.300 €      7.864.000 €      2.783.300 € 3 5,39%      9.794.000 €    10.647.300 €                   - € 4.469.568 €      5.603.100 €      5.044.200  €
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02    15.752.000 €    15.752.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 12.152.811 €      5.791.320 €       9.960.680 €
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - VI-DS-08187-
DS-01      1.320.000 €         950.000 €         370.000 € 38,95%      1.320.000 €                   - €                   - € 592.935 €                    - €      1.320.000 €
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03      2.700.000 €      2.700.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 2.570.602 €      1.923.750 €         776.250 €
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI- DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03      4.456.370 €      4.456.370 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 1.948.152 €      3.050.000 €      1.406.370 €
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03      6.581.500 €      5.081.500 €      1.500.000 € 29,52%      6.581.500 €                   - €                   - € 5.925.422 €      3.620.600 €      2. 960.900 €
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      5.243.500 €      4.501.500 €         742.000 € 16,48%      5.243.500 €                   - €                   - € 3.689.545 €      1.75 0.062 €      3.493.438 €
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188      2.000.000 €      2.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.052.741 €                    - €      2.000.000 €
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01677      5.005.000 €      3.500.000 €      1.505.000 € 43,00%      5.005.000 €                   - €                   - € 2.848.000 €      2.150.8 16 €      2.854.184 €
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574      9.555.500 €      5.900.000 €      3.655.500 € 61,96%      9.555.500 €                   - €                   - € 6.794.700 €      3.281.3 00 €      6.274.200 €
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      4.500.000 €      4.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.630.000 €                    - €      4.500.000 €
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-08190-
NF-03 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 €
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 VII-DS-01443 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 €
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029      7.600.000 €      5.500.000 €      2.100.000 € 38,18%      7.600.000 €                   - €                   - € 1.758.000 €      3.135.0 00 €      4.465.000 €
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 VI-DS-06442-
DS-02 -      4.080.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.040.000 €      2 .040.000 €
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 VI-DS-03932-
NF-02 -      3.950.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 25.648 €                    - €      3.950.000  €
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 VI-DS-08190-
NF-03 -    10.310.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          18.457 €      5.563.200 €      4.746. 800 €
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 VI-DS-06749 -    22.700.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 410.564 €      9.080.000 €    13.620.000 €
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 VII-DS-00675 -    12.055.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €            4.988 €                    - €    12.055.000 €
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 VII-DS-00944 -    10.707.000 €                   - €                     - €                   - €                    - €                   - €                    - €    10.707.000 €
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 VII-DS-01443 -      9.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 34.727 €      6.456.274  €      3.043.726 €
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 €
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.460.000 €    1 0.540.000 €
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 VI-DS-08190-
NF-03 -    10.239.600 €                   - €                     - €                   - €                   - €          32.142 €      5.226.672 €      5.012. 928 €
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.280.000 €      3.720.000 €
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 - -    12.000 .000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    12.000.0 00 €
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01      2.053.000 €      2.053.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      2.053.000 €
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -    16 .000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.00 0 €
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 €
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 - -    17.300.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    1 0.460.000 €
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.00 0 €    11.160.000 €
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -    16.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.000 €
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €    18.000.000 €
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.1 60.000 €
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    18.000.000 €
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02    22.319.000 €    17.000.000 €      5.319.000 € 31 ,29%    22.319.000 €                   - €                   - € 16.850.308 €    12.094.000 €    10.225. 000 €
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04    24.240.000 €    17.075.000 €      7.165.000 € 41 ,96%    19.775.000 €    24.240.000 €                   - € 16.207.697 €    11.622.920 €    12.617.080 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    16.000.000 €    16.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 10.770.445 €      5.546.062 €    10.453.938 €
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau 2023 VI-DS-06977 -    23.785.905 €                   - €                     - €                   - €                   - € 770.434 €    1 1.816.100 €    11.969.805 €
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 VII-DS-00939 -    24.818.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   -  €    10.865.000 €    13.953.000 €
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      5.500.000 €      5.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 170.000 €                    - €      5.500.000 €
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01    29.979.051 €    16.000.000 €    13.979.051 € 87, 37%    29.979.051 €                   - €                   - € 13.360.120 €    16.530.000 €    13.449.0 51 €
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 - VII-DS-06334-
DS-02         987.500 €         768.500 €         219.000  € 28,50%         987.500 €                   - €                   - € 892.142 €                    - €          987.500 €
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01    30.315.919 €    23.825.037 €      6.490.882 € 27 ,24%                   - €                   - €                   - € 20.642.842 €    13.383.708 €    1 6.932.211 €
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 #WERT!
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 822.050 €      5.822.050 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 3.098.832 €      4.042.700 €      1.779.350 €
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      5.500.000 €      5.000.000 €         500.000 €  10,00%      5.500.000 €                   - €                   - € 3.251.140 €                    - €      5.500.000 €
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung (inn.) 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      8. 465.100 €      8.465.100 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 907.061 €      6.207.300 €      2. 257.800 €
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -      4.550.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 106.439 €         800.000 €      3.750. 000 €
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01    21.700.000 €    21.700.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 150.048 €    13.218.283 €      8.481.717 €
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €                    - €
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    20.000.000 €    20.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 36.283 €                    -  €    20.000.000 €
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    12.000.000 €    12.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 3.166.139 €                    - €    12.000.000 €
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2025 - -      1.705.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          12.025 €                    - €      1.705.000 €
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16.120.000 €
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    32.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 275.930 €    12.160.000 €    19.840.000 €
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    25.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 172.476 €      9.500 .000 €    15.500.000 €
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16. 120.000 €
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 VII-DS-01531 -      2.792.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.654.800 €      1.137.200 €
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02      3.832.750 €      2.887.750 €         945.000 €  32,72%      3.832.750 €                   - €                   - € 3.710.751 €      2.332.319 €      1 .500.431 €
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02      4.678.000 €      3.978.000 €         700.000 €  17,60%      4.678.000 €                   - €                   - € 4.263.612 €      2.834.350 €      1 .843.650 €
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 VI-DS-03635 VI-DS-05072      6.437.000 €      5.466 .000 €         971.000 € 17,76%      6.437.000 €                   - €                   - € 5.582.763 €      2.348.327 €      4.088.673 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478    24.300.000 €    18.000.000 €      6.3 00.000 € 35,00%    24.300.000 €                   - €                   - € 26.840.940 €                    - €    24.300.000 €
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02      6.550.000 €      5.850.000 €         700.000 €  11,97%      6.550.000 €                   - €                   - € 5.321.583 €      4.168.150 €      2 .381.850 €
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 940.800 €      5.940.800 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 1.836.349 €      4.208.000 €      1.732.800 €
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 - VI-DS-04169-
NF-02      3.520.000 €      3.520.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 358.749 €      1.408.000 €      2.112.000 €
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031      8.000.000 €      4.500.000 €      3.500.000 € 77,78%      8.000.000 €                   - €                   - € 770.000 €      2.850.000  €      5.150.000 €
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 VI-DS-00755 -      7.330.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 167.706 €      3 .669.000 €      3.661.000 €
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02    14.400.000 €      9.500.000 €      4.900.000 € 5 1,58%    14.400.000 €                   - €                   - € 1.311.289 €      8.314.661 €      6.08 5.339 €
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01    29.900.000 €    29.900.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 8.177.717 €    14.000.000 €    15.900.000 €
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 VI-DS-03932-
NF-02 -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 121.294 €      1.064.000 €      4.936.000 €
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -      2.400.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €         912.000 €      1.488.000 €
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21      8.000.000 €      8.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 68.308 €      3.040.000 €      4.960.000 €
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21    15.180.000 €    13.000.000 €      2.180.000 € 16 ,77%                   - €                   - €                   - € 695.642 €      5.768.400 €      9 .411.600 €
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 - -      5. 000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      5.0 00.000 €
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932-
NF-02 -      7.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      7.000.000 €
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 VI-DS-03155-
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -    2 0.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.400.00 0 €
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Neubau 2028 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - €
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.40 0.000 €
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378    21.199.700 €    21.199.700 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 3.657.404 €    13.249.050 €      7.950.650 €
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messeallee (OS) OS, SH Neubau 2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023    33.800.000 €    20.000.000 €    13.8 00.000 € 69,00%    33.800.000 €                   - €                   - € 13.355.938 €                    - €    33.800.000 €
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 166.990 €      7.600 .000 €    12.400.000 €
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €      4.376.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 421.952 €      2 .252.336 €      2.123.664 €
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849      4.970.000 €      4.970.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 473.598 €      2 .661.900 €      2.308.100 €
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-06 912 VII-DS-00838-
DS-02      3.103.000 €      3.103.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 189.646 €      2.189.500 €         913.500 €
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2022 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245      5.220.000 €      5.220.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 580.114 €      2 .373.803 €      2.846.197 €
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -    15.100.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      5.284.000 €      9.816.000 €
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 VII-DS- 00602 -      5.440.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.540.000 €
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.0 00 €      2.300.000 €
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 VII-DS-00935 -    10.850.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    10.850.000 €
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 VII-DS-00944 -      6.173.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      6.173.000 €
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 - -      6.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.470.0 00 €      4.030.000 €
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02      6.220.600 €      5.489.959 €         730.641 €  13,31%      6.220.600 €                   - €                   - € 5.513.643 €      3.911.600 €      2 .309.000 €
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01      9.009.581 €      6.707.809 €      2.301.772 € 34,31%                   - €                   - €                   - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 VI-DS-03932-
NF-02 -      5.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 391.894 €      2.090.000 €      3.410.000 €
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932-
NF-02 -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 30.182 €      1.900.000 €      3.100.000 €
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 VII-DS-00602 -      5.260.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.360.000 €
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932-
NF-02 -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.596.000 €      2 .604.000 €
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      6.000.000 €
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.155.000 €      3.045.000 €
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.100 .000 €
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01    13.250.000 €    13.250.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 1.396.189 €      4.855.700 €      8.394.300 €
 Summe   461.122.075 €    88.501.717 € 19,19%
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 4
zu VI-Ifo-01574
Ausgangs-
beschluss
(BB)
Summe
Mehrkosten
gesamt
Steigerung
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel /
Erträge
Zuschuss /
Eigenmittel
Maßnahme
Zahlungen
gesamt
28.08.2020
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Planung 2019-2024 Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss (PB
o. BB)
aktuell
Kostenentwicklung Baubeschluss
Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Stand: 31.08.2020
07:18 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 12.2015 02.2020 10.2018 03.2021 09.2020 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210-
DS-03
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 11.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 10.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754-
NF-02
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 05.2020 08.2020 - VI-DS-08187-
DS-01
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(enrg.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698-
NF-03
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 08 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676-
DS-03
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 10.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 05. 2020 09.2020 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08188
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 06.2 021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01677
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 09.2016 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 09.2020 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00574
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 09.2020 01.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 09.2020 06 .2020 09.2020 06.2021 VI-DS-08190-
NF-03 -
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 06.2020 06.2020 05.2021 09.2020 06.20 22 09.2020 12.2022 VII-DS-01443 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 09.2 020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01029
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 09.2020 08.2021 09.2020 01.2022 09.2020 06.2023 VI-DS-06442-
DS-02 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-
Investmodell) GS Neubau 2023 08.2018 01.2017 01.2020 09.2020 07.2021 09.2 020 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 1/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 09.2020 07.2022 09.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 09.2020 10.2021 0 9.2020 10.2023 VI-DS-08190-
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 09.2020 08.2021 09.20 20 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o.
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 01.2020 10.2021 09.2020 07.2022 09.2020 07.2024 VI I-DS-00675 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 09.2020 10.2021 09.2020 09.2022 09.2020 07. 2024 VII-DS-00944 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 04.2022 09.2020 02.2023 09.20 20 02.2025 VII-DS-01443 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08 .2023 09.2020 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o.
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 09.2020 11.2023 09.2020 11.2025 VI-DS-08190-
NF-03 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 09.2 020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.20 26 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01
204 Georg-Maurer-Straße (o.
HNr.)
Grundschule Lößnig /
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2 020 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07. 2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.20 27 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.202 7 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 0 8.2023 09.2020 07.2025 09.2020 08.2026 09.2020 07.2028 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 2/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 09.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 01.201 6 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 12.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 08.2020 09.2020 11.2021 09.2020 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 03.2022 09.2020 04.2023 0 9.2020 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 12.2018 07 .2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VII-DS-06334-
DS-02
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 01.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung
(inn.) 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 03.2021 09.2020 07.2021 09.2020 07. 2023 - -
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 07.2018 01.2017 06.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07. 2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 09.2020 07.2021 09.2 020 07.2023 VI-DS-03155-
NF-02 -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07.2023 - -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 9.2020 07.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 09.2020 07.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2025 09.2019 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.20 27 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f.
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o.
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 0 6.2018 07.2020 06.2018 07.2021 09.2020 07.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 3/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 - -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 10.2020 07.2020 01.2021 09.2020 10.2021 09.2020 10.2022 VII-DS-01531 -
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh.
68. Schule) OS Sanierung
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 08.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 07.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2 019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21 VI-DS-06478
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 09.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule
Gebäude D OS Sanierung
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169-
NF-02
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 09.2020 07.2022 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 11.2020 09.2020 06.2 021 09.2020 07.2022 VI-DS-00755 -
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 1 0.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2020 07.2020 09.2022 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-02
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022 03.2017 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 06.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07.2022 09.2020 07.202 3 VI-DS-03932-
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 09.2020 11.2021 09.2020 06 .2022 09.2020 06.2024 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 07.2020 06.2018 06.2018 06.2018 11.2021 09.2020 06.2025 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 08.2023 09.2020 07.202 5 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 09 .2020 08.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-03932-
NF-02 -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 09.2020 07. 2024 09.2020 07.2026 VI-DS-03155-
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 09.2020 08.2024 09.2020 08.2026 09.2 020 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 09.2020 07.2026 09.2020 08.2027 09.2020 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY,
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 4/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messeallee (OS) OS, SH Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 02.202 0 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-00023
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf.
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 07.2021 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06629
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-06849
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 10.2020 09.2020 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838-
DS-02
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring-
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932-
NF-02 VI-DS-08245
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 09.2020 08.2021 09.2020 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 09.2020 07.2022 09.2020 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.202 0 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 03.2020 08.2022 09.2020 05.2023 09.20 20 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 09.2020 08.2023 09.2020 07.2024 09.2020 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule
am Floßplatz) Zentrum
SH, GS,
OS Neubau 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.202 0 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.20 17 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 09.2020 07.2020 09.2020 0 7.2022 VI-DS-03932-
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 09.2020 01.2023 09.2 020 10.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 09.2020 07.2022 09. 2020 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius-
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS,
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 09.202 0 02.2022 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 5/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 5
zu VI-Ifo-01574
Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Controlling/
tats. Ist Soll Einschätzun
g Verwaltung
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
Vorlage /   DS-
Nr. Plan
aktuell
Vorlage / DS-
NR Bau
aktuell
PB-Beschluss
Plan/Ist
Baubeschluss -
 Plan/Ist
Baubeginn
Plan/Ist
Bauende
Plan/Ist
Maßnahme
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden
Baubeginn erfolgt
Datums-
angabe 09.2020 formelbedingt hinterlegtes Datum
(Controllingwert)
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018
(derzeit Entwurfs-Status)
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)
tatsächlicher Baubeginn,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss,
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück
gerechnet)
Stand: 01.09.2020
11:32 Uhr 6/6
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen
Anlage 5a
zu VI-Ifo-01574
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(energ.) 2020 Fertigstellung der GS erst 10/2020, Kapazitäten  Bau zugunsten der FÖS Martinschule abgezogen
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung
(inn.) 2020 Fertigstellung der GS erst 10/2020, Kapazitäten  Bau zugunsten der FÖS Martinschule abgezogen
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll-
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen.
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 Verzögerungen im Bauablauf aktuell 3 Monate
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022
Mehrleistungen und Kostenerhöhung durch größere Bauschäden am Bestandsgebäude, Umplanungen infolge zu hoher
Ausschreibungsergebnisse, Coronabedingter Verzug, Erweiterung des Nutzungskonzeptes für Mehrzweckkubus - dafür
notwendige Umplanungen
Legende:
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Maßnahme Einschätzun
g Verwaltung Erläuterung roter Ampeln Schul-/
Bauart
Fertig-
stellung
Plan
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung
Stand: 27.08.2020
08:47 Uhr 1/1
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-01574
Nr. Objekt Schule Art Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€)
Budgetaus-
lastung
6/2020 (€)
Diff. (€) Umsetzungsstand 8/2020 (Amt 65)
1 Am Angerteich 002 GS Liebertwolkwitz GS Belag Bolzpla tz, Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung  bi s Ende 4. Quartal
2 Am kleinen Feld 003 BSZ 6 Arwed-Rossbach-Schule BSZ A ktualisierung Feuerwehrplan 6.100,00 6.100,00 Fertigst ellung erfolgt
3 An der Märchenwiese 003 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierputz Kellerwand 15.000,00 15.000,00
Umwidmung in Reparatur und teilw.
Austausch Fenster -> Fertigstellung bis
Ende 4. Quartal
4 An der Märchenwiese 003 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Erneuerung Feuerwehrlaufkarten 8.000,00 8.000,00 Ferti gstellung bis Ende 4. Quartal
5 Anhalter Straße 001 33. Schule GS Erneuerung Klingela nlage, Natursteinstufen 50.000,00 50.000,00 Fertigstel lung bis Ende 4. Quartal
6 Arthur-Winkler-Straße 006 Gymnasium Engelsdorf GYM Herstellung Fläche unter Baskettballkörben (Auflage
11943) 15.000,00 15.000,00 Fertigstellung in Herbstferien
7 Dachsstraße 005 Gustav-Hertz-Schule GYM Fahrradstände r 10.000,00 7.747,00 2.253,00 Fertigstellung erfolgt
8 Demmeringstraße 031 GEM Nachbarschaftsschule GEM Erst ellung Feuerwehrplan, Flucht- u. Rettungspläne 14.50 0,00 14.500,00 Fertigstellung bis Oktober
9 Demmeringstraße 084 Rober-Schuhmann-Gymnasium GYM Ern euerung Schließanlage 30.000,00 21.612,60 8.387,40 Fert igstellung  bis Ende 4. Quartal
10 Erfurter Straße 009 Erich Kästner-Schule GS Erstellen Feuerwehrpläne, Aktualisierung
Rettungswegpläne 8.032,50 8.032,50 Fertigstellung erfolgt
11 Gaswerksweg 001 Christoph-Arnold-Schule GS Instandse tzung Bolz/Sportplatz 37.620,16 37.620,16 Fertigstellu ng erfolgt
12 Georg-Schwarz-Straße
113 157. Schule OS/GS Erneuerung Schließanlage 30.000,00 30 .000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quartal
13 Gersterstraße 074 9. Schule GS Erneuerung Ausstattun g Toiletten 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung bis Okt ober 2020
14 Gersterstraße 074 9. Schule GS Erneuerung Elt. FUR W erken 8.000,00 8.000,00 Fertigstellung in Sommerferien
27.08.2020
13:51 Uhr 1/5
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-01574
15 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Einbau F UR Werken 5.031,20 5.031,20 Fertigstellung erfolgt
16 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Einbau F UR Werken (2. Teil) 12.000,00 12.000,00 Fertigstellung  erfolgt
17 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Malerarb eiten, Erneuerung Bodenbelag 50.000,00 50.000,00 Ferti gstellung erfolgt
18 Grünauer Allee 035  Joachim-Ringelnatz-Schule GS Umb au WC-Anlage 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung bis Ende August
19 Hans-Driesch-Straße 041 157. Schule GS Installation Einbruchmeldeanlage 20.000,00 9.534,88 10.465,12 Fertig stellung  bis Ende 4. Quartal
20 Helmholtzstraße 006 Helmholtzschule OS Instandsetzun g Türen 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al
21 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule GYM Instandhaltungsanstrich Fenster 20.000,00 20.000,0 0 Fertigstellung in Sommerferien
27.08.2020
13:51 Uhr 2/5
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-01574
22 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule GYM Instandhaltung Zaun nördlich Haus 2 14.559,29 14.5 59,29 Fertigstellung erfolgt
23 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule GYM Schallschutz (Akustikwandpaneele) 29.400,00 29.400 ,00 Fertigstellung erfolgt
24 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule / SH GS Sanierungsmaßnahmen Umkleide 70.000,00 70.000,0 0 Fertigstellung erfolgt
25 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule G S Erneuerung Schließanlage 15.000,00 15.000,00 Fertigst ellung Leistung in Herbstferien
26 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule G S Beschaffung und Aufbau Gerätehaus (Schulgarten) 9.0 00,00 9.000,00 Fertigstellung der Leistung bis Ende
August
27 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS In standsetzung FUR Werken - Rückstellung aus 2019 34.0 10,00 30.304,94 3.705,06 Fertigstellung  bis Ende 4. Q uartal
28 Martin-Herrmann-Straß
001 120. Schule GS  Heizung Gebäudeautomation 2. Teil 20.0 00,00 20.000,00 Fertigstellung erfolgt
29 Miltitzer Allee 100. GS GS Reparatur Reglungstechnik  HAST 10.000,00 8.996,27 1.003,73 Fertigstellung  bis E nde 4. Quartal
30 Nordplatz 013 Leibniz GYM GYM Einbau Bypasstüren (Fo rtsetzung) 40.000,00 40.000,00 Fertigstellung in Herbs tferien
31 Pansastraße 031 BSZ Karl-Heine-Schule BSZ Erstellung  und Lieferung Flucht- und Rettungswegpläne 1.505,35 1.505,35 Fertigstellung erfolgt
32 Paul-Gruner-Straße 050 Petrischule OS Umnutzung ehem . HM-Wohnung zur Lehrküche 150.000,00 150.000,00 Ferti gstellung in Herbstferien
33 Pestalozzistraße 039-041 Heinrich-Pestalozzi-Schul e OS Instandsetzung Türen 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al
34 Pestalozzistraße 039-041 Heinrich-Pestalozzi-Schul e OS Instandsetzung Fenster Gebäudevorderseite Etagen 2
und 3 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al
35 Portitzer Straße 001 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schallschutz im Flur EG/1.OG (breite Flure, daher
Anbringung an Wand eventuell möglich) 15.000,00 15.000,00 Fertigstellung bis Ende 4. Quarta l
36 Reichelstraße 012 SSH A.-Magdalena-Bach-GS GS Sanier ung Umkleide/Sanitär Mädchen - Fortsetzung 40.000,00 40.000,00 Fertigstellung in Sommerferien
27.08.2020
13:51 Uhr 3/5
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-01574
37 Scharnhorststraße 024 Kurt-Masur-Schule GS Instandsetzung Spielfeld/Belag Kleinspielfeld -
Fortsetzung 62.032,04 62.032,04 abgeschlossen
38 Schlehenweg 032 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung d es Essensausgabebereichs 45.000,00 45.000,00 Fertigste llung bis Ende 4. Quartal
39 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS/GS Weiterführung Sa nierung Kunststoffflächen (Polytan) 35.000,00 35.000, 00 Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
40 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS/GS Umbau Speisenver sorgung 90.000,00 90.000,00 Fertigstellung bis Ende 4.  Quartal
41 Stöckelstraße 045 Clara-Wieck-Schule GS Beseitigung Feuchteschäden 10.000,00 10.000,00 Fertigstellung in S ommerferien
42 Stötteritzer Landstraße 021 GS Schule Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung aus 2019 7.037,66 7 .037,66 abgeschlossen
43 Stötteritzer Landstraße 021 GS Schule Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung 2020 52.962,34 52.9 62,34 Fertigstellung  Oktober
44 Stuttgarter Allee 003 85. Schule GS FUR Werken Einba u - Rückstellung aus 2019 27.500,00 27.500,00 Fertigst ellung  bis Ende 4. Quartal
27.08.2020
13:51 Uhr 4/5
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2020
Anlage 6
zu VII-Info-01574
45 Virchowstraße 004 35. Schule OS Instandsetzung Hauswirtschaftsraum/Lehrküche -
Rückstellung aus 2019 44.456,09 43.943,13 512,96 Fertigstellung erfolgt
46 Virchowstraße 004 35. Schule OS Malerarbeiten Klasse nzimmer & Fenster (Außenseite) 17.500,00 17.500,00 Fer tigstellung September
47 Willi-Bredel-Straße 015 Wilhelm-Ostwald-Schule GYM L üftung 3 von 4 40.800,00 40.467,00 333,00 Fertigstellung erfolgt
48 Wincklerstraße 003-005  FÖS Ernst-Zinna-Schule FÖS
Umnutzung HM-Wohnung (insb. FUR Informatik, Hort,
Sanitär, Teeküche / Stützpunkt Jugendverkehrsschule) -
Rückstellung aus 2019
80.830,00 80.830,00 Fertigstellung in Sommerferien
49 Zum Wäldchen 004 Schule Paunsdorf OS Instandsetzung FUR Werken - Rückstellung aus 2019 20.000,00 16.263,7 9 3.736,21 Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
50 Zum Wäldchen 004 Schule Paunsdorf OS Einbau Akustikd ecken - Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quartal
51 Zwenkauer Straße 03 Schule Connewitz GS Malerarbeite n und Erneuerung Bodenbelag 40.000,00 40.000,00 Fertig stellung bis Ende 4. Quartal
1.650.876,63 1.620.480,15 30.396,48
27.08.2020
13:51 Uhr 5/5
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2020
Anlage 6a
zu VII-01574
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 10.08.2020
1 Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Akustikdec ke Aula 15.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
2 Dieskaustraße 213, 56. Schule Herrichten von 3 Räume n 40.000,00 €                Fertigstellung Oktober
3 Elsbethstraße 001, G.-Scholl-GS malerm. Inst. Flure und punktueller Lärmschutz 50.000,00 €                 Fertigstellung bis Ende Oktober
4 Franzosenallee 021, 31. GS Malerarbeiten - Weiterfüh rung SoToMaßnahme 2019 5.176,57 €                   Fertigstellung bis Ende 4. Quarta l
5 Garskestraße 019, K.-Biedermann-FÖS Malerarbeiten im 3. OG, AUR Nr. 310 und im Kellergang
Kontierung Auftrag 105124300300 15.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien
6 Garskestraße 021, K.-Bidermann-FÖS
Malerarbeiten im EG, AUR Nr. 13 und im 3. OG, AUR 305,306, 307
und im Kellergeschoss, Raum 114
Kontierung Auftrag 105124300300
13.000,00 €                Fertigstellung erfolgt
7 Geibelstraße 074, F.-Oeser-GS Lärmdämmung Horträume  114 und 115 14.527,90 €                Fertigstellung erfolgt
8 Georg-Schwarz-Straße, 113 - OS Malermäßige Instandse tzung des Flures 1. OG 16.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
9 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Hortraum 15.000,00 €                Fertigstellung erfolgt
10 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Klubraum 9.000,00 €                  Fertigstellung erfolgt
11 Goldsternstraße 023, Brüder-Grimm-Schule Malerarbeit en, Schallschutz, Rückbau Lüftungsanlage 120.000,00 €             Fertigstellung erfolgt
12 Grünauer Allee 035 - J.-Ringelnatz-Schule Umbau Hort raum zu AUR 25.000,00 €                keine Umsetzung in 2020 -> PVV an 65.36
erf.
13 Hans-Driesch-Straße 041, 157. Schule
Malerarbeiten, Deckenlampen, Austausch Sanitärtechnik Jungen,
Instandsetzung Hortküche
Kontierung Auftrag 105124300300
75.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
14 Heinrichstraße 043-0 125.GS Maler u. FuBo Aula, For tsetzung 20.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
15 Kantatenweg 040 - Fritz-Gietzelt-Schule malermäßige Instandsetzung Fenster 20.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
16 Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Ch.-
Andersen-Schule Malern Hauptgebäude 15.000,00 €                Fertigstellung Leistung erfolgt
27.08.2020
13:51 Uhr 1/2
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2020
Anlage 6a
zu VII-01574
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 10.08.2020
17 Manetstraße 008, Anna-Magdalena-Bach
GS Leuchtenaustausch 11.255,78 €                Fertigstellung erfolgt
18 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS -
20/1969WI
Austausch Fensterband 1.OG Hofriegel zum Innenhof (13 T€), Fenster
Anstrich außen 2.Teil (55 T€) 68.000,00 €                Fertigstellung in Sommerferien
19 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS SSH SSH Schallsc hutzplatten 15.000,00 €                Fertigstellung erfolgt
20 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. Schule Schallschutz 2x Hort + Flur 16.000,00 €                Fertigstellung erfolgt
21 Neustädter Straße 001 - BSZ 7 Maler- u. Bodenbelegsarbeiten, Erneuerung Leuchten, Aufarbeitung
Türen 25.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
22 Rödelstraße 006 Fortsetzung Umbauarbeiten 1. OG -  €                           Kontierung Auftrag 105124300300 ->
51_UH2 (Mail Fr. Eisert, 25.2.20)
23 Saalfelder Straße 029, 46. Schule Streichen von Räumlichkeiten komplett, Fußbodenaustausch,
Akustikmaßnahmen 68.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien
24 Schlehenweg 032 - Th.-Körner-Schule Akustikdecken 30.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
25 Schönbachstraße 017 - Gym Neue Nikolai Einbau von Sc hallschutzdecken 20.000,00 €                Rückstellung 2021
26 Schulstraße 006  OS Mölkau Einbau Schallschutzdecken 30.000,00 €                Rückstellung 2021
27 Seehausener Allee 017, Schule Seehausen Akkustikdeck en 15.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 2020
28 Seumestraße 093 - GS Malerarbeiten und Belagsauswec hslung 15.000,00 €                Fertigstellung bis September
29 Stuttgarter Allee 003, 85. Schule Instandsetzung Fuß boden 40.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal
30 Virchowstraße 004-006, 35. Schule EG Bodenbelag, Mal erarbeiten 45.000,00 €                Fertigstellung in Sommerferien
31 Volksgartenstraße 016, A.-Lindgren-GS Reparaturbudge t 95.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien
27.08.2020
13:51 Uhr 2/2
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.06.2020)
Anlage 7
zu VII-Ifo-01574
ID
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/
Bauart Züge BGF Schüler Summe
KG300-400 je Platz je BGF
Neubauvorhaben
Aktivierung
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.417.079 € 21.020 € 1.585 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.660 .864 € 21.564 € 1.494 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.527.830 € 22.371 € 1.632 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .996.710 € 16.961 € 1.653 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.7 59.268 € 17.499 € 1.672 €
Baubeschluss
52 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11 .781.067 € 26.297 € 1.817 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule
1) GS 4+ 5.707 448 8.914.308 € 19.898 € 1.562 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.377.353 € 18.699 € 1.575 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.691.734 € 21.633 € 1.692 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.954.403 € 31.182 € 2.581 €
394 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 19.922.404 € 23.717 € 2.038 €
Komplexsanierungen
Baubeschluss
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.945.568 € 14.156 € 1.291 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.980.953 € 9.478 € 862 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.385.557 € 16.028 € 1.190 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.152.3 44 € 49.669 € 1.522 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.295.71 9 € 16.061 € 1.367 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18%
31.08.2020
08:31 Uhr 1/1