text:
1/14

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02035

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie

Betreff:
Baubeschluss Apollonia-von-Wiedebach-Schule, Oberschule, Arno-Nitzsche-Str. 7 -
Modernisierung

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung
FA Jugend, Schule und Demokratie   Vorberatung
SBB Süd   Anhörung
Ratsversammlung  20.01.2021 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18 in
der zur Zeit gültigen Fassung)

2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8.886.000,00 € (inklusive konsumtive
Ausstattung i. H. v. 228.050 €). Der städtische Anteil beträgt 4.497.200 €

3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „A.-v.-Wiedebach-Schule,
Komplexsanierung“ (7.0001961.700) wie folgt geplant:
2019:       40.330 €
2020:   1.683.670 €
2021:   2.500.000 €
2022:   4.162.000 €
2023:      500.000 €

Die Einordnung der Auszahlungen für die Haushaltsjahre ab 2021 erfolgt im Rahmen
der Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Fachamtes.

4. Die Einzahlungen i.H.v. 4.388.800 € für die Maßnahme sind im PSP-Element
„Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten“ (7.0001961.705) wie folgt
geplant/vorgesehen:
2021:   1.755.500 €
2023:   2.633.300 €

5. Für die Haushaltsjahre 2021/2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigung
geplant/vorgesehen:
HHJ 2021, kassenwirksam 2022:  3.933.950 €
HHJ 2021, kassenwirksam 2023:     500.000 €

2/14
6. Die Maßnahme wird auch ohne Vorliegen eines Fördermittelbescheides begonnen.
Bis zum Vorliegen eines Fördermittelbescheides erfolgt in 2021 eine Sperrung von
Eigenmitteln anderer Vorhaben in Höhe der geplanten Fördermittel.

7. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 228.050 € im Haushaltsjahr
2022 werden mit Baubeschluss im PSP-Element „A.-v.-Wiedebach-Schule,
Komplexsanierung“ (7.0001961.700) bereitgestellt.

Es erfolgt eine Sperre in gleicher Höhe im HHJ 2022 im PSP-Element „A.-v.-
Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“ (7.0001961.700), um im HHJ 2022 die
Bereitstellung im Ergebnishaushalt (PSP-Element „Apollonia-von-Wiedebach-Schule“,
1.100.21.5.1.01.08) sichern zu können.

8. Die ab dem HHJ 2022 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 77.583 € sowie ab
dem HHJ 2023 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 232.750 € werden innerhalb des
Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der
Haushaltsplanung berücksichtigt.

Räumlicher Bezug:
04277 Leipzig, Stadtbezirk Süd, Ortsteil Connewitz, LIGIS-ID: 002413 g  001

Zusammenfassung:
Das um 1898 errichtete denkmalgeschützte Gebäude wurde als 3,5-zügige Oberschule
genutzt und soll mittels eines Erweiterungsneubaus (LESG, Beschluss VII-DS-01031) auf
eine 4-zügige Oberschule erweitert werden. Im Bestandsgebäude selbst ist die
Kapazitätserhöhung am Schulstandort durch eine brandschutztechnische Ertüchtigung in
Verbindung mit Raumprogrammanpassungen vorgesehen.
Aufgrund eines Havarieschadens im April 2019, hervorgerufen durch eine defekte
Wasserleitung, muss das gesamte Gebäudeinnere modernisiert werden.

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

3/14

Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2022 2022 228.050,00 € SK: 42531000_
1.100.21.5.1.01.08
Finanzhaushalt Einzahlungen 2021
2023
2021
2023
1.755.500 €
2.633.300 €
7.0001961.705

 Auszahlungen
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
     40.330 €
1.683.670 €
2.500.000 €
4.162.000 €
   500.000 €
7.0001961.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
2022
ab 2023
2022

   77.583 €
 232.750 € 1.100.21.5.1.01
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/14
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele:

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d.
Task Force Schulhausbau statt.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.

III.  Strategische Ziele
Aufgrund des vorhandenen Havarieschadens in der Gebäudesubstanz im Innenbereich ist
eine Modernisierung des Bestandsgebäudes erforderlich. Für die Bereitstellung zusätzlicher
Kapazitäten werden Raumstrukturen und das Raumprogramm angepasst. Die Ertüchtigung
erfüllt die aktuellen Anforderungen an den baulichen und technischen Brandschutz. Im
Übrigen wird auf den Planungsbeschluss VII-DS-00755 vom 28.04.2020 verwiesen.

5/14

IV. Sachverhalt

1. Anlass

1.1 Grundlagen / Beschlüsse
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00755 vom 28.04.2020 - „Planungsbeschluss zur
Komplexsanierung der Apollonia-von-Wiedebach-Schule“.

1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption
Ziel ist es, die Apollonia-von-Wiedebach-Schule, Oberschule der Stadt Leipzig, von einer
Dreizügigkeit um einen Zug auf eine Vierzügigkeit gem. baulicher Standards für Gebäude
der Stadt Leipzig zu erweitern und damit die nach Schulnetzplanung erforderlichen
Oberschulkapazität der Stadt Leipzig nachhaltig zu decken.

1.3 Beschreibung des IST-Zustandes
Das um 1897/98 errichtete denkmalgeschützte Gebäude des Architekten Hugo Licht wurde
bis zur Havarie durch einen Wasserschaden als 3,5-zügige Oberschule genutzt und soll mittels
Anbau auf eine 4-zügige Oberschule erweitert werden. Mit der Errichtung des 4-geschossigen
Anbaus wurde die LESG GmbH (Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung
und Sanierung von Baugebieten mbH) beauftragt.
Mittelfristig war vorgesehen das Bestandsgebäude für die Anforderungen des baulichen und
technischen Brandschutzes zu ertüchtigen und Raumstrukturen anzupassen. Aufgrund der
Havarie, hervorgerufen durch eine defekte Wasserleitung wurden Gebäudeteile so stark
beschädigt, dass eine vollständige Modernisierung des Gebäudeinneren erfolgen muss.
Dabei wurde der südliche Gebäudeteil weniger stark beschädigt, so dass hier ein Interims-
Schulbetrieb für 10 Klassen sowie der Verwaltungsbereich bis zu den Sommerferien 2020
aufrechterhalten werden konnte.
Im nördlichen Gebäudeteil (Wasseraustritt im 3. OG) waren umfangreiche Trocknungsarbeiten
notwendig. Weiterhin wurde die Konstruktion weitgehend freigelegt. Bis zum Baubeginn im
Mai 2021 werden in diesem Bereich folgende bauliche Maßnahmen – als vorgezogene
Leistung für die Modernisierung –  umgesetzt:
- Rückbau Fußbodenaufbau und Untersuchung der Holzbalkendecken
- Entfernen Innenputz
- Rückbau Haustechnik
- Baustelleneinrichtung

Eine komplette Auslagerung der Schule ist möglich, so dass die Schule im freigelenkten
Zustand modernisiert werden kann.

1.4 Ableitung des Bedarfs
Mit der geplanten Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die
neben der Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und Betreuungsangebote auch die
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt fördern.

1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme
Aufgrund der beschriebenen Havarie und der Anpassung des Raumprogrammes an die
notwendige Anbindung des Erweiterungsneubaues ist eine Modernisierung des
Schulgebäudes erforderlich.

1.6 Alternativlösungen
Es sind keine Alternativlösungen zur Modernisierung des Schulgebäudes möglich.

6/14
2. Beschreibung der Maßnahme

2.1 städtebauliche Einordnung
Die Apollonia-von-Wiedebach-Schule liegt im Stadtteil Connewitz zwischen der Arno-
Nitzsche-Straße und der Scheffelstraße. Das Gebäude verläuft längs zur Nordsüd-Richtung
und ist westlich und östlich von zwei Höfen eingerahmt. Westlich schließt sich ein
Turnhallengebäude an, welches nicht Bestandteil der Planung bzw. der hier
gegenständlichen Vorlage ist. Auf der Ostseite wird ein Neubau geplant, der über eine Brücke
im Erdgeschoss und dem 1. und 2. Obergeschoss mit dem Altbau verbunden ist. Die
Haupteingänge befinden sich an der Nord- und Südseite des Gebäudes. Die Ausgänge der
gebäudeinternen Treppenhäuser befinden sich am westlichen Hof.

Das Bestandsgebäude und die Sporthalle der Apollonia-von-Wiedebach-Schule stehen unter
Denkmalschutz.

2.2 Erläuterung der Planung

Gebäude und Nutzung:
Die Apollonia-von-Wiedebach-Schule ist voll unterkellert und verfügt über 4 oberirdische
Geschosse. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut und wird aus Brandschutzgründen nicht
genutzt. Aufgrund eines Wasserschadens im Jahr 2019 ist der Nordteil des Gebäudes nicht
genutzt. Es wurden im Vorfeld umfangreiche Abbruch- und Trocknungsmaßnahmen
durchgeführt.
Die Schule soll unter Einbeziehung des Neubaus für eine 4-Zügigkeit umgebaut werden.
Im Kellergeschoss befinden sich keine Aufenthaltsräume, hier werden Nebenräume und
Technikräume untergebracht.
Das Erdgeschoss nimmt allgemeine Unterrichtsräume, das Kompetenzzentrum für
sprachliche Bildung (z.B. DAZ-Fortbildungen), die Fachunterrichtsräume Werken, Technik,
Textil sowie die Lehrküche auf. Der Verwaltungsbereich mit den Büros der Schulleitung und
des Lehrerzimmers befinden sich im 1. Obergeschoss. Weiterhin befinden sind im 1.
Obergeschoss allgemeine Unterrichtsräume und ein Gruppen-/Inklusionsraum. Im 2.
Obergeschoss befinden sich allgemeine Unterrichtsräume, der Fachunterrichtsraum Physik
und ein Gruppen-/Inklusionsraum. Im 3. Obergeschoss sind allgemeine Unterrichtsräume,
die Fachunterrichtsräume Chemie sowie ein Gruppen-/Inklusionsraum vorgesehen.
Im Erdgeschoss und in den Obergeschossen wird jeweils eine WC-Anlage für Herren und
Damen und separat im Erdgeschoss ein Sanitärbereich für die Sportlehrer integriert.
Die Spinde sollen im Flur des Erdgeschosses platziert werden.
Die Aula im 3. Obergeschoss wird nicht als Versammlungsstätte betrachtet und nimmt
maximal 200 Personen auf.

KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)
- Für das Schmutzwasser und Regenwasser werden die bestehenden Anschlussleitungen
an den öffentlichen Kanal genutzt.
- Baumschutz und Sicherungsmaßnahmen im Außenbereich

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
- Anpassung der Grundrisse auf neue Raumkonzeption unter Berücksichtigung des
Anbaus für eine 4-Zügigkeit mit Kapazitätsobergrenze (120 %) gemäß vorgegebenem
Raumnutzungskonzept
- Behebung von Schäden in der Konstruktion
- brandschutztechnischen Ertüchtigung der Holzbalkendecken
- Ertüchtigung der Treppenstufen, - geländer und Handläufe beider Treppenhäuser
- Erneuerung Innenputze und Wandbeläge gem. Abstimmungen mit der Denkmalpflege
- Erneuerung Innentüren nach historischen Vorbild
- stirnseitigen Räume der Flure erhalten als Trennung zu den Fluren eine transluzenten
Alu-Glas-Konstruktion
- Erneuerung Bodenbeläge, kräftige Farben, geschoßweise gestaffelt
7/14
- Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik in Unterrichtsräumen und Fluren
- Maßnahmen Dachgeschoss (u.a. Dämmung Decke ü. 3.OG, Instandsetzung
Holzbauteile, Brandschutzertüchtigung)
- Erneuerung Eingangstüranlagen
- weitere Anforderungen werden an folgende Teilgebiete gestellt:
- Tragwerkplanung
- Brandschutz
- Barrierefreiheit
- Raumakustik
- weitere Maßnahmen zur inneren Modernisierung nach Erfordernis

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
- vollständige Erneuerung der haustechnischen Anlagen
- Heizung: neue FW Station
- Neuaufbau Heizungsverteilung
- Neuinstallation Heizkörper
- Abluftanlage in Sanitärbereichen und Fachkabinett Chemie
- Erneuerung Sanitäranlagen
- Regelung und Steuerung der haustechnischen Anlagen über
Gebäudeautomationssysteme
-  Erneuerung der Starkstrom- und Schwachstromanlagen, neue Leuchten, Neuinstallation
Sprachalarmierung, Einbruchmeldeanlage,
Datenleitung, RWA
- der bestehende barrierefreie Aufzug bleibt erhalten und wird weiter genutzt
- ELT: Das Los Elektrotechnik wird für die Projekte Erweiterungsneubau (LESG) und
Bestandsbau (Titel 1 Neubau / Titel 2 Altbau) in einer gemeinsamen Ausschreibung /
Ausführung vergeben werden. Die Deckung für Titel 1 Neubau erfolgt aus dem PSP-
Element:“A.-v.-Wiedebach-Schule; Erw.-Systembau“ (7.0001745.700).

KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
- barrierefreie Zugänglichkeit
- Schaffung Fahrradstellplätze
- Herstellung einer sicheren Wegeverbindung der Schulhöfe West und Ost
- Anordnung von Bewegungsangeboten und Sitzmöglichkeiten im Außenbereich
- Neupflanzungen im Schulhofbereich
- Sanierung Entwässerungsleitungen Schulgebäude und Anschluss Außenentwässerung

Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze
2 barrierefreie Stellplätze
(Bestandteil Planung Erweiterungsneubau)
282

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)
Die vorhandene Ausstattung wird während der Baumaßnahme eingelagert und nach
Fertigstellung wieder genutzt bzw. durch das Bauherrenamt ergänzt.

2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme
- Verbesserung der Funktionalität der Schulgebäude, barrierefreie Gestaltung
- Erhaltung der Bausubstanz
- Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten im Gebäude und auf den Außenanlagen

2.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung 0404, Connewitz
Flurstücksnummer 1449,1544
Flurstücksgröße in m² 7614
Eigentum Stadt Leipzig

8/14

2.5 Energiekonzept
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert.

 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant:
Modernisierung im Gebäudeinneren

 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:
Im Rahmen der Maßnahme werden keine Außenbauteile verändert.
 Schule
Neubau
Erweiterungsneubau
Modernisierung (komplett), ohne
Denkmalschutz
Modernisierung (komplett), mit
Denkmalschutz
Teilmodernisierung Gebäudehülle
Teilmodernisierung einzelner Bauteile

Fassadenbegrünung / Gründach:
Es wird eine Teilmodernisierung im Gebäudeinneren durchgeführt. Die Fassade wird im
Rahmend der Maßnahme nicht verändert. Es werden ausschließlich einzelne Außentüren
und Fenster instandgesetzt.

Energetischer Standard / Energiekonzept:
Passivhaus
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der
EnEV 2014

Energieträger:
Die Wärmeversorgung des Gebäudes ist durch einen Hausanschluss an das Fernwärmenetz
der SWL sichergestellt. Über den bestehenden Hausanschluss wird aktuell das
Schulgebäude sowie die benachbarte Sporthalle auf dem Grundstück versorgt.

Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400):

Wärmeerzeugung:
Die Heizlast des Bestandsschulgebäudes wurde mit 390 kW berechnet. Hinzu kommt die
Sporthalle mit 175 kW und der Neubau mit 100 kW. Die geplante
Fernwärmehausanschlussstation wird somit über eine Leistung von 665 kW und drei, auf
einem Heizungsverteiler angeordnete, Heizgruppen verfügen. Die Regelung erfolgt über die
Gebäudeautomation.

Wärmeverteilung:
Die Erschließung des Gebäudes erfolgt durch vor der Wand verlegte Vertikalstränge mit
Wärmedämmung und Rohrverkleidung durch bauseitigen Trockenbau, die beginnend von
der im KG verlegten horizontalen Verteilleitung abzweigen. Die horizontalen
Anbindeleitungen zu den Heizkörpern werden im Sockelbereich vor der Außenwand
9/14
angeordnet und bauseits verkleidet. Grundsätzlich sind die Rohrleitungen gegen
Wärmeverlust zu dämmen. Zum Einsatz kommen aluminiumkaschierte
Mineralwollehalbschalen. An sichtbaren Verteilleitungen im Keller, z.B. im Flur und am
Verteiler bis zur obersten Armatur am Hauptverteiler wird die Dämmung mit einer
Blechummantelung versehen.

Warmwassererzeugung:
Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral elektrisch über Durchlauferhitzer zur
Einzelversorgung im Behinderten-WC, den Duschbereichen der Sportlehrer, in den
Teeküchen, dem Arztraum, im FUR Kunst und im Raum Personal Reinigung.

Lufttechnische Anlagen:
Es wird eine die Fensterlüftung unterstützende Abluftanlage mit Dachventilator für den
Bereich WC-Trakt (EG bis 3.OG) und Umkleide Reinigungspersonal (EG), sowie für die
Umkleide Damen und Herren (EG) installiert.

Wasser/Abwasser:
Als Leistungsgrenze für die komplette Neuinstallation wird der vorhandene Hausanschluss
des Versorgers (KWL) mit Wasserzähleranlage im Hausanschlussraum definiert. Hinter der
Wasserzähleranlage wird ein automatischer Rückspülschutzfilter eingebaut. Daran
anschließend wird ein Trinkwasserverteilnetz unterhalb der Kellerdecke installiert, welches
die einzelnen Steigepunkte und die anderen Gebäude erschließt. Auf Grund der
Gebäudehöhe und des damit verbundenen Druckverlustes, sowie des noch in Planung
befindlichen Neubaus wird eine Druckerhöhungsanlage im Heizraum installiert.
Am Endpunkt der jeweiligen Trinkwassersteigleitungen der Klassenzimmerbecken und als
letzter Ausstattungsgegenstand für die WC-Anlagen ist eine automatische zeitgesteuerte
Spülarmatur vorgesehen (Trinkwasserhygiene). In den Klassenzimmern handelt es sich
dabei um programmierbare Infrarot-Waschtischarmaturen, in den WCs werden die Urinale
mit einer automatischen Spülung ausgestattet.
Alle Leitungen werden hinter Vorwänden oder halb- oder raumhohen Abkofferungen nicht
sichtbar vor der Wand verlegt.
Die Entwässerung der Obergeschosse erfolgt über frei verlegte Sammelleitungen an der
Kellerdecke bzw. vor der Außenwand, sichtbar und für Revisionen zugänglich.
Das Gebäude wird im Trennsystem entwässert. Die Regenwasserleitungen sind
außenliegend angeordnet.

Stark- und Schwachstrom:
Der elektro- und fernmeldetechnische Teil umfasst folgende Anlagenteile im
Bestandsgebäude:
- Anpassung der Niederspannungs-Haupt- und Unterverteilung
- Elektroinstallationsanlagen
- Beleuchtungsanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit Zentralbatterie
- Strukturiertes Kommunikationsnetz
- Brandmeldeanlage
- Sprachalarmierungsanlage
- Schuluhranlage
- Einbruchmeldeanlage
- Türsprechanlage

2.6 barrierefreies Bauen
Die Forderung der SächsBO nach Barrierefreiheit ist auf Grund des Bestands nur teilweise
umsetzbar. Die Forderungen der DIN 18040 werden umgesetzt (Aufzug, Behind.-WC,
Behind.-Stellplätze, barrierereduzierter Schulhof). Forderungen nach der Barrierefreiheit von
Türen, Verkehrswegen, Treppen etc. lassen sich im Bestand nur teilweise umsetzen.

10/14

2.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Vor- und Entwurfsplanung wurden die Funktionsbereiche im Gebäude und
im Außenbereich, das Raumprogramm, die Möblierung und Ausstattung mit der Schule
abgestimmt.
In der weiteren Planung ist eine Beteiligung für die Außenanlagengestaltung mit
Schülern/Schülerinnen, Eltern und Lehrern/Lehrerinnen geplant. Die Bemusterung der
Gebäudeausstattung wird in Zusammenarbeit mit dem Nutzer weiter qualifiziert.

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Baubeginn 05/2021
Fertigstellung 08/2022
Nutzungsbeginn 08/2022

4. Finanzielle Auswirkungen

Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom
Kostenberechnung 06.10.2020

Kostengruppe
100Grundstück 0,00
200Herrichten und Erschließung 50.000,00
300Bauwerk - Baukonstruktionen 4.808.986,17
400Bauwerk - Technische Anlagen 1.958.584,56
500Außenanlagen 229.862,72
600Ausstattung und Kunstwerke 295.265,00
davon investiv 67.215,00
davon konsumtiv * 228.050,00
700Baunebenkosten 1.542.777,00
Rundung 524,55
8.886.000,00
388.935,38
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.
Leistungserstattung des Amtes für
Gebäudemanagement fiktiv
Summe inkl. konsumtiver Ausstattung
& LESG Anteil
.

* Die Haushaltsmittel für die konsumtive Ausstattung werden aufgrund Nichtveranschlagung
im HHP im PSP-Element „A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“ (7.0001961.700)
veranschlagt. Es erfolgt eine Sperre in gleicher Höhe im HHJ 2022 im PSP-Element „A.-v.-
Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“ (7.0001961.700), um im HHJ 2022 die Bereitstellung
im Ergebnishaushalt (PSP-Element Apollonia-von-Wiedebach-Schule“, 1.100.21.5.1.01.08)
sichern zu können.

4.1 Finanzierungsplan
Die Maßnahme ist förderfähig.
Für die Maßnahme stehen gegenwärtig keine Fördermittel in den bestehenden
Förderprogrammen zur Verfügung. Es ist im weiteren Verfahren zu prüfen, ob die Förderung
ggf. über ein neues Förderprogramm gemäß SchulInfraVO erfolgen kann. Sofern geeignete
Fördermittelprogramme vorliegen ist vorgesehen, nach Fertigstellung der LPH 3 einen
11/14
Fördermittelantrag für diese Maßnahme zu stellen. Im Rahmen der Haushaltsplanung
wurden Fördermittel vorbehaltlich o.g. Verfahrens wie in nachfolgender Tabelle veranschlagt.

Förderprogramm Fördermittel gem.
SchulInfraVO
2021/22
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie
in %
bis zu 60%
Gesamtkosten  8.886.000
Anteil Fördermittel 4.388.800
Angaben in Euro brutto

4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan

PSP-Element „A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“ (7.0001961):

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
Planung 40.330 571.670 608.000 323.000 1.543.000
Bau 651.000 1.892.000 3.839.000 500.000 6.882.000
Gesamt-BB
einschl.
erforderliche
Plananpassung
HHJ 2020* &
LESG** 461.000 461.000
Gesamt 40.330 1.683.670 2.500.000 4.162.000 500.000 8.886.000
Auszahlungen*** 40.330 1.683.670 2.500.000 3.933.950 500.000 8.657.950
Einzahlungen 1.755.500 2.633.300 4.388.800
Zuschuss Stadt 40.330 1.683.670 744.500 3.933.950 -2.133.300 4.269.150
AuB-2020 kw 2.000.000 2.000.000
VE 2021,
kassenw. 3.933.950 500.000 4.433.950
Gesamt AuB/VE 0 0 2.000.000 3.933.950 500.000 6.433.950
Angaben in € brutto

* Die Bereitstellung der HH-Mittel i. H. v. 43.000 € in 2020 zur Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme
erfolgt über die gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomVO i.V.m. § 8
Haushaltssatzung 2020. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „BSZ 12, Robert Blum,
Brandschutz“ (7.0001098.700).
Die Mittel stehen zur Verfügung, da die Brandschutzmaßnahme im BSZ 12 abgeschlossen ist, womit
der Planansatz 2020 nicht benötigt wird.

** Die Bereitstellung der HH-Mittel i.H.v. 418.000 € in 2020 für die Verbindungsmaßnahme LESG
erfolgt über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomVO
i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2020. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element:“A.-v.-Wiedebach-
Schule; Erw.-Systembau“ (7.0001745.700).  Die Mittel stehen zur Verfügung, da die Aufgabenstellung
nicht wie ursprünglich geplant von der LESG sondern durch das Amt für Gebäudemanagement
durchgeführt wird.

*** Die Haushaltsmittel für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 228.050 € werden aufgrund
Nichtveranschlagung im HHP im PSP-Element „A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“
(7.0001961.700) veranschlagt. Es erfolgt eine Sperre in gleicher Höhe im HHJ 2022 im PSP-Element
„A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung“ (7.0001961.700), um im HHJ 2022 die Bereitstellung im
12/14
Ergebnishaushalt (PSP-Element Apollonia-von-Wiedebach-Schule“, 1.100.21.5.1.01.08) sichern zu
können.

Die benötigten Mittel i. H. v. 2.000.000 € zur Auftragsbindung im Haushaltsjahr 2020, mit
liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021, wurden bereits durch Bestätigung der
Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren
Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i.V.m. überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ zur Verfügung gestellt.
Die Einordnung der Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. erfolgt im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Fachamtes

Um die kurze Bauzeit halten und eine Fertigstellung durch kontinuierliche Ausschreibungen
gewährleisten zu können, ist es erforderlich, unabhängig von Vorliegen eines
Fördermittelbescheides, die Maßnahme umzusetzen. Eine zwischenzeitliche Bereitstellung
für die eventuell im Haushaltsjahr 2021 benötigten Einzahlungsmittel wird über parallel
gesetzte Sperren in folgenden Maßnahmen sichergestellt.

7.0001672 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. 571.900
7.0001793 GS SH Löbauer Str. 46 502.500
7.0001950 GS NB Hans-Beimler-Str.  506.600
7.0001991 Kita Poetenweg  135.000
7.0002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle 39.500

Die Mittel aus diesen Maßnahmen können gesperrt werden, da diese planmäßig erst zum
Ende des Jahres 2021 die geplanten/vorgesehenen Mittel benötigen. Damit können die
Mittel zur kurzfristigen Überbrückung herangezogen werden.

Die Einordnung der Aus- und Einzahlungen ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. erfolgt im
Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 innerhalb des Budgets des Fachamtes und unter
Beachtung des dann geltenden Fördermittelprogramms.

4.3 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht.

Es wurde folgendes Vergabeverfahren durchgeführt:
Vergabeverfahren nach VgV § 17 zur Vergabe der Leistungen Objektplanung.

Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 W&V Architekten GmbH,
Weißenfelser Str. 65A, 04229 Leipzig
Freianlagen nach § 38  Landschaftsarchitekturbüro Hainich,
Hauptstraße 23, 04828 Püchau
Tragwerksplanung nach § 49  Dipl.-Ing. Frank Heider,
Holzhäuser Straße 120, 04299 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53,
AG 1-3,8
Eichhorn Glathe Schröder GmbH,
Lützowstraße 11A, 04155 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53,
AG 4-5
Noris Energie-Consult,
Hauptstraße 101, 04416 Markkleeberg
Fachraumplanung Fachraumplan GbR - Kreische Böhme
Beyer,
Am Vogelherd 10 (Tor 1), 98693 Ilmenau
Brandschutz IBB Bautechnischer Brandschutz,
Pölitzstr. 25, 04155 Leipzig
13/14

4.4 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt.
Die Maßnahme der Vorlage ist eine Modernisierung ohne Flächenzuwachs.
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst.

Sie betragen für das volle Jahr ab 2023
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
0,00
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
129.160
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
103.590
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 29.08.2022 in Betrieb.
Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
0,00
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
43.053
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
34.530

4.5 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960.
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B.
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.

Kennwerte des Vorhabens: NUF 3.726,50 m²
BGF 6.792,00 m²
BRI ohne
ungenutztes DG
27.157,20 m³
Flächen und
Kostengruppen des
Bestandsgebäudes, ohne
Flächen- und Kostenanteil
des Erweiterungsneubaues KG 300 + 400 6.350.000,00 €

BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von 2020
 Mittelwert  Kennwerte
des
Vorhabens
Bemerkungen/Begr
ündung
KG 300 + 400/NF 1.810 €/m² > 1.704 €/m² Das Bauvorhaben
unterschreitet den
Kennwert.
KG 300 + 400/BGF 1.120 €/m² > 935 €/m² Das Bauvorhaben
unterschreitet den
Kennwert.
KG 300 + 400/BRI 300 €/m³ > 234 €/m³ Das Bauvorhaben
unterschreitet den
Kennwert.

Ein Kennwertvergleich für diese Maßnahme ist nur bedingt aussagefähig, da es aufgrund der
Besonderheit des Projektes (Modernisierung nach Havarie) keine vergleichbaren Vorhaben
gibt.
14/14
Vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse zum Vorhaben scheinen die geringeren
Kostenwerte plausibel, wenngleich insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen nicht alle
Eventualitäten im Vorfeld erkannt werden können.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan.

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

In der weiteren Planung ist eine Beteiligung für die Außenanlagengestaltung mit
Schülern/Schülerinnen, Eltern und Lehrern/Lehrerinnen geplant. Die Bemusterung der
Gebäudeausstattung wird in Zusammenarbeit mit dem Nutzer weiter qualifiziert.

7. Besonderheiten
keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss
Aufgrund der beschriebenen Havarie und der Anpassung des Raumprogrammes an die
notwendige Anbindung des Erweiterungsneubaues ist eine Modernisierung des
Schulgebäudes erforderlich. Ein Nichtbeschluss verhindert den Nutzungsbeginn des
Oberschulstandortes Apollonia-von-Wiedebach-Schule in Leipzig Connewitz.

Anlagen:
Anlage 1 - Nutzungskosten
Anlage 2 - Außenanlagenplan
Anlage 3 - Gebäudegrundrisse KG - 3.OG
Anlage 4 - Gebäudeschnitt
Anlage 5 - Ansicht West

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
Apollonia-von-Wiedebach Oberschule
Name Nutzung
Arno-Nitzsche-Str. 7 04277 Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Teilmodernisierung- Gebäudeinneres
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 01.10.2020
Nr. Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 4.163 1.388 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 67.860 22.620 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9140
316 Versorgung Strom 21.122 7.041 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
310 Versorgung 93.145 31.048
321 Entsorgung Schmutzwasser 2.479 826 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 1.149 383 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9121
322 Entsorgung Müll 1.500 500 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 960 320 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9413
329 Entsorgung Sonderleistungen 500 167 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9910
320 Entsorgung 6.589 2.196
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9161
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9414
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 5.000 1.667 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9164
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 5.000 1.667
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 5.104 1.701 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 3100
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.040 347 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9221
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 3100
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 3100
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 7.007 2.336 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9223
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 13.151 4.384
Nutzungskostengruppe
Stadt Leipzig
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038
 1/3
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
Apollonia-von-Wiedebach Oberschule
Name Nutzung
Arno-Nitzsche-Str. 7 04277 Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Teilmodernisierung- Gebäudeinneres
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 01.10.2020
Nr. Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
Nutzungskostengruppe
351 Bedienung Techn. Anlagen 1.000 333 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 1000
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 6.000 2.000 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 2000
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9415
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4255 2010
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 7.000 2.333
361 Dienste Kontrollen 200 67 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 4.075 1.358 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 4.275 1.425
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
379 Einnahme 0 0 0 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 129.160 43.053
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 54.600 18.200 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 41.520 13.840 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 2.220 740 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 5.250 1.750 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 103.590 34.530
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 29.08.2022
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200 4
KG 300 4
KG 400 4
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200 0,33
KG 300 0,33
KG 400 0,33
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit)
Stadt Leipzig
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038
 2/3
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
Apollonia-von-Wiedebach Oberschule
Name Nutzung
Arno-Nitzsche-Str. 7 04277 Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Teilmodernisierung- Gebäudeinneres
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 01.10.2020
Nr. Kosten € /
Jahr
Kosten € /
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
Nutzungskostengruppe
Fall: Aufwachsen der Schule
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 29.08.2022
Folgekosten 20xx 01.08.2017
200 Objektmanagementkosten 0 0
210 Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachk. Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
300 Betriebskosten 129.160 43.053
400 Instandsetzungskosten 103.590 34.530
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule
20yy
200 Objektmanagementkosten 0
210 Hausmeister 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Hallenwart 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachk. Hausmeister 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
300 Betriebskosten 129.160
400 Instandsetzungskosten 103.590
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule
20zz
200 Objektmanagementkosten 0
210 Hausmeister 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Hallenwart 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachk. Hausmeister 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
300 Betriebskosten 129.160
400 Instandsetzungskosten 103.590
Stadt Leipzig
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038
 3/3
OKF Durchgang ca. 123,70
OKF 121,95
OKF 121,95
121,21 120,42
120,54
120,54?
120,54120,54
121,96
122,02
121,93
121,93
121,93122,04
96/45
121,93
121,93
121,93121,88
121,93
122,01
121,93
121,80
121,95
121,95
122,00
121,92 121,89
122,04122,04120,5410STG 15/30
122,04
Pausenhof
3 Sitzstufen45/90, 1 St.53/40
Teich -0,8m
AnlieferungMittagessen
4 Sitzstufen45/90, 1St. 55/40 122,42
10STG 15/30
121,92121,93
Parkverbotausgeschildert
 2,00  8,21  1,78
1 Sitzstufe54/90
121,95121,95122,05
121,88
121,89122,42
121,95
121,93
121,84
121,86
121,93121,93
121,68
121,90
121,72 121,81 121,84
121,90 121,94
121,92
121,93
121,92121,84121,81 121,81
121,93
121,98
121,79 121,81
121,94121,95121,96
121,97
121,95
121,95
121,77
121,86
121,93
121,89 121,91121,93
121,79
121,87121,83
121,94
38 Fahrrad-stellplätze vorh.
AngenommenerPKW Halte-/Parkstreifen
Fahrradspur
S121,12
121,92WSP121,72
121,93
122,01
122,00
122,03
Wertstoffe
EingangAnlieferung
EingangFoyer NotausgangSpeisesaal
EingangTreppe 1
EingangHeizung
SchildHaltestelle
Grünfläche
 3,50
 6,27
 6,27  2,46
Forsythia
Tischtennis
Aufzug
48 Fahrradstellpätze
9 Fahrradstellpätze
32 Fahrradstellpätze
23 Fahrradstellpätze
Wertstoffe
abgestorbenabgestorben
Boul/Pétanque Übungsfeld (3,3x17,9m)
Granitplatten
TischtennisTischtennis
121,92121,97121,92
122,04
121,94
121,90 121,94
121,98
122,09
121,95
122,04
121,91 121,91121,95
121,93
122,04
121,90121,93
122,04
121,91 121,95121,93
122,98121,97
121,91 121,93
122,01
121,96
121,68121,44 121,72
121,76
121,68
122,01
121,28
121,60
121,54
121,27121,21
122,11
121,6558 Fahrradstellpätze22 Fahrradstellpätze
25
47
48
4950
51
46
616263303132
64
70
71
72
2968
(8)
(6abgest.)
4(5abgest.)
(3)
2
1
67
7374
6569
76 77
24
FliederBuddlejaWeigeliaSchneeballRibes FliederWeigeliaRibesForsythia
66
Linde
Bergahorn
Esche Salweide
10
Eiche
11
BergahornKastanie
Kastanie
22
21
12
14
16
17 18
19 20
15
80
81
1449
15441447
Arno-Nitzsche-Straße
1445
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvv v v
Tor
vvvvvvvvvvvvvvv
Tor
vvv
42
Mauer mit Geländer(BP)
Grünfläche
KunstrasenBestand
Tor
5534
Tor
Lichtschacht
Tor
Tür
Tür
v vv
DN 150 STZDN 150 STZ DN 150 STZ DN 150 STZ DN 200 STZ
vvv
DN 250 STZ
v
v
v
vv
vvvvvvvAW 75x4.5 PE
453/p 453/t
Scheffelstraße
453/r
Tor
Tür
7
1449
8 Fahrrad-stellplätze
Arno-Nitzsche-Straße
Apollonia von WiedebachSchule
16 Fahrradstellpätze22 Fahrradstellpätze
6 Fahrrad-stellplätze
Erweiterungsneubau
SporthalleSporthalle
Außeneinheit Kälte
Tor neu
Kastenrinne
Höhe Planung121,93
Rechteckpflaster BetonGrünfläche, Baumscheiben
Baum/Strauch neuSträucher, Bodendecker neu
LegendeBaum- und Strauchbestand
Pflaster, wassergeb. DeckeBestand
Einlauf
Muldennrinne Pflaster
Bank
AbfallbehälterSitzmauer/-stufe mit Sitzbelag
Fahradstellplätze, Abstand 40cmmit höhenversetztem Vorderrad
NORD
FlurstücksnummerFlurstücksgrenze
Rollstuhlweg Klinkerpflaster neu
Zaun neu
Bearbeitungsbereiche
Wassergebundene Decke neu
Natursteinpflaster Porphyr
Kupferschlackegroßpflasterreihe
1544
±0,00 =  ü. NHN
Art der ÄnderungIndex DatumName
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Gebäudemanagement -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Modernisierung OberschuleApollonia-von-Wiedebach,Arno-Nitzsche-Straße 7,04277 Leipzig
Stadt LeipzigMartin-Luther-Ring 4/604109 Leipzig Tel.Fax
W&V ArchitektenWeißenfelser Str. 65a04229 LeipzigTel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
LandschaftsarchitekturbüroHainichHauptstr. 2304828 PüchauTel.:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Mail: [E-MAIL ENTFERNT]
AußenanlagenplanGenehemigungsplanung
04.09.20201FORMAT1:200
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
HÖHENBEZUG: NHN (DHHN92),LAGEBEZUG: ETRS89 (UTM)

04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
1000/297 1 :100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
Untergeschoss
002413g001_01_4_ARC_01UG 01
28.08.2020
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,50
1,65
1,10
BRH 1,56
1,07
1,12
BRH 1,56
1,07
1,12
BRH 1,56
1,07
1,12
BRH 1,73
1,07
1,06
BRH 1,73
1,07
1,065
BRH 1,73
1,07
1,06
BRH 1,74
1,07
1,12
BRH 1,74
1,07
1,12
BRH 1,74
1,07
1,12
BRH 1,74
1,07
1,12
BRH 1,74
1,07
1,12
BRH 1,73
1,07
1,065
BRH 1,73
1,07
1,065
BRH 1,73
1,07
1,065
BRH 1,73
1,07
1,10
BRH 1,73
1,07
1,10
BRH 1,73
1,07
1,10
T-
0012,01
92
T-
0021,99
92
BRH 1,57
1,07
1,12
BRH 1,57
1,07
1,12
BRH 1,57
1,07
1,12
T-108
1,9895
T-109
1,98
95
BRH 0,00
2,00
1,03
T-002
2,39
1,975
T-
0022,27
1,45
T-
1032,19
94
T-
0062,19
1,00
T-124
1,97
83
T-002
2,00
1,005
T-
1231,97
95
T-002
2,20
1,07
T-
122
a
2,00
94
2,17
1,07
BRH 1,53
1,08
1,08
BRH 1,56
1,08
1,10
BRH 1,56
1,08
1,10
BRH 1,56
1,08
1,10
T-
190
a
2,01
1,13
T-
1902,01
1,13
T-
190
c
2,01
1,13
T-
0022,68
3,28
T-
116
-
2
2,04
89
BRH 0,00
2,00
1,005
T-116-1
1,97
92
T-117
1,98
94
T-002
2,27
1,00
T-115
2,00
92
T-114
2,00
92
T-111
2,1695
T-002
2,20
1,52 T-192
1,97
92
T-107
1,9882
BRH 0,00
2,00
1,005
T-119
1,95
92
T-120b
1,95
1,20
T-118
1,95
95
T-121
1,95
92
T-122
1,89
1,17
BRH 1,57
1,03
1,03
BRH 1,57
1,03
1,03
BRH 1,43
1,12
1,03
BRH 1,43
1,12
1,03
BRH 1,43
1,12
1,03
BRH 1,57
1,03
1,03
BRH 1,57
1,03
1,03
BRH 1,57
1,03
1,03
T-001
2,32
1,80
BRH 8
2,24
1,26
BRH 8
2,24
1,26
BRH 8
2,24
1,26
BRH 8
2,24
1,26
BRH 1,53
1,03
1,07
T-102
1,8687
T-002
2,20
1,54
T-191
1,96
925
BRH 1,59
1,07
1,12
BRH 1,59
1,07
1,12
BRH 1,59
1,07
1,12
T-120a
T30 RS
2,135
1,00
T-1062,01
1,20
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
7
7
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
A A
B B
C C
D D
12
12
79,37
18,88
18,88
79,37
78 5 ,975 40 2,00 69 3,72 68 1,99 28 5,12 865 8,605 96 5 ,205 40 4,00 40 5 ,185 96 8,66 76 2,12 40 4,97 68 3,85 565 4,705 40 3,27 785
785 3,23 40 2,69 56 3 ,555 825 5,895 94 95 36
36 18,72 36 8 ,825 565 2,875 40 15,205 415 11,845 61 9,41 56 2 ,655 48 2 ,195 48 2,61 815
6,33 815 3,285 565 1,61525 4 ,295 94
-3,10 -3,30 -3,10
-4,14
-3,30
-3,23 =-1,40 Neubau
-3,85
-3,05
B B
A1
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
Träger R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
R 90- Ertüchtigung
REI 90
Fettabscheider
Betonsockel H=30cm neu
REI 90 REI 90
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90
9 Stg.
16/29
9 Stg.
16.1/29
5 Stg.
16.8/29
4 Stg.
18/28
Höhenversatz13
cm
Stufe
Stufe Stufe
Stufe
2 Stufen
Pumpensumpf
T30 RS
prüfen
T30 RS
prüfen
T30 RS
prüfen
Gitter
Gitter
Austausch FensterAustausch Fenster
Brennofen
Austausch
Verglasung
linker Flügel
T30 RS
prüfen
T30 RS
prüfen
T30 RS
prüfen
T30 RS
prüfenT30 RS
prüfen
-115
Sägewerkstatt
RH: 2,98m
A: 56,29 m²
U: 31,02m
-116
N.N.
RH: 2,81m
A: 52,67 m²
U: 29,40m
-119
Heizung
RH: 2,85m
A: 87,36 m²
U: 48,58m
-120a
Batterie
RH: 2,81m
A: 4,50 m²
U: 8,94m
-117
N.N.
RH: 3,03m
A: 17,80 m²
U: 18,14m
-121
Archiv
RH: 2,27m
A: 48,21 m²
U: 39,02m
-122
Abstellraum
RH: 2,82m
A: 48,99 m²
U: 35,24m
-122b
Lager/Hausmeister
RH: 2,75m
A: 32,70 m²
U: 31,02m
-190e
Personenaufzug
RH: 3,10m
A: 4,32 m²
U: 8,32m
-125
Hausanschlussraum
RH: 2,85m
A: 20,69 m²
U: 19,19m
-126
HM Werkstatt
RH: 2,85m
A: 29,50 m²
U: 24,15m
-124
Vorraum
RH: 2,84m
A: 2,09 m²
U: 5,83m
-105
N.N.
RH: 2,89m
A: 7,27 m²
U: 11,10m
-102
N.N.
RH: 2,89m
A: 5,30 m²
U: 9,24m
-190
Flur
RH: 2,84m
A: 65,94 m²
U: 44,20m
-190a
Flur
RH: 3,00m
A: 42,24 m²
U: 30,89m
-106
Salzlager
RH: 3,05m
A: 31,98 m²
U: 22,71m
-107
Abstellraum Möbel
RH: 3,05m
A: 57,90 m²
U: 41,18m
-108
N.N.
RH: 2,93m
A: 32,86 m²
U: 23,04m
-109
Abstellraum
RH: 2,93m
A: 12,57 m²
U: 16,61m
-111
N.N.
RH: 2,85m
A: 12,62 m²
U: 16,63m
-110
N.N.
RH: 1,91m
A: 12,61 m²
U: 19,38m
-112
N.N.
RH: 2,85m
A: 19,31 m²
U: 18,42m
-113
N.N.
RH: 2,85m
A: 16,07 m²
U: 17,33m
-192
Treppe
RH: 2,92m
A: 7,27 m²
U: 11,79m
-190c
Flur
RH: 2,85m
A: 44,87 m²
U: 38,81m
-190a
Flur
RH: 3,00m
A: 83,66 m²
U: 54,82m
-114
N.N.
RH: 2,98m
A: 49,81 m²
U: 28,91m
-190d
Flur
RH: 2,84m
A: 10,90 m²
U: 15,36m -123
Abstellraum
RH: 2,70m
A: 11,20 m²
U: 17,35m
-101
N.N.
RH: 1,92m
A: 3,94 m²
U: 8,07m
-191
Treppe
RH: 2,87m
A: 6,74 m²
U: 11,09m
-122a
ELT-Hautverteilung/ EMZ
RH: 2,82m
A: 5,96 m²
U: 10,29m
-103
N.N.
RH: 2,89m
A: 31,46 m²
U: 22,60m
-118
Sprachalarmierung
RH: 3,02m
A: 4,13 m²
U: 8,13m
-120b
Serverraum
RH: 2,81m
A: 12,37 m²
U: 14,40m
AA
C C
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
1000/297 1 :100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
Erdgeschoss
002413g001_01_4_ARC_00EG 02
28.08.2020
T009a
2,13
5
88
5
T009
b
2,135
885
T008
b
2,135
885
T008a
2,13
5
88
5
T-003-2
2,13
5
67
UV- UV-
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
2,24
2,57
2,24
2,57
1,38
2,37
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
2,24
2,57
1,38
2,37
2,24
2,57
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
T-007-2
2,30
1,10
T-007-1
2,30
1,10
T010
2,30
1,10
T008
2,30
1,10
T009
2,30
1,10
T013
-
2
2,135
1,01
T014
-
2
2,135
1,01
T018
-
2DS
2,135
1,01
T001
-
2
2,135
885
T004
2,13
5
88
5
T019
2,13
5
1,01
BRH 92
1,00
1,06
BRH 92
1,0070
T017
2,30
1,04
T-018-1
2,30
1,04
2,30
1,04
BRH 92
1,0070
BRH 0,00
3,8771
5
BRH 0,00
3,8771
5
T011
2,30
1,10
T012
2,30
1,10
T014-1
2,30
1,10
T015
2,30
1,10
T013-1
2,30
1,10
T016-1
2,30
1,10
2,20
1,07
2,20
1,06
T-
0032,35
1,205
T0943,98
1,96
2,36
2,00
2,36
2,00
T0933,98
1,96
T092-1
2,40
1,95
5
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
2,78
1,84
2,78
90
T090
bT30
RS
2,27
2,02
T092-2
T30 RS2,27
1,78
T091-2
T30 RS
2,27
1,78
1,30
2,40
T001-1
2,24
1,04
T005
2,30
1,04
T091-1
2,40
1,95
5
T016
-
2
2,135
1,01
T005
a-
1
2,135
885
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
T005
c-
1
2,135
885
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
7
7
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
A A
B B
C C
D D
12
12
B B
A1
1,00
1,00
79,38
18,88
79,38
18,88
80 8,49 43 3,98 43 2,40 125 2,475 13 2 ,395 85 8,60 965 15,485 665 8,655 80 2 ,105 10 2,20 32 2,85 43 3 ,975 435 2,85 5,645 80
125 1,10 88 10 2,42 10 2 ,625 225
90
5
90
5
90
5
90
10
2,45
68
2,60
30
3,40
68 6,30 56 3,56 565 6,295 675
675 8,49 435 9,48 56 8 ,505 56 8 ,445 27 4,29 265 8,455 56 8 ,505 56 6,11 175 12,12 675
68 6 ,855 3,56 565 1,61 19 4 ,495 675
±0,00
AA
C C
BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10 BRH 1,10BRH 1,10 BRH 1,10
BRH 1,10
BRH 1,11BRH 1,11BRH 1,11BRH 1,05BRH 1,05BRH 1,05BRH 1,05BRH 1,05 BRH 1,11BRH 1,11 BRH 1,11BRH 1,11BRH 1,11 BRH 1,11BRH 1,11 BRH 1,11BRH 1,11
BRH 1,11BRH 1,11BRH 1,11 BRH 1,11 BRH 1,11 BRH 1,11
REI 90
REI
90
REI
90
REI 90
REI
90
REI
90
REI 90REI 30REI 30
REI 30 REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI
30
REI 30
REI 30
REI
30
REI 30
REI 30
REI
90+
M
REI
90+
M
REI
90+
M
REI
90+
M
HEM
280
3xHEA 120
BRH 1,11BRH 1,11
REI 30
REI
30
11 Stg.
16.5/30
11 Stg.
16.5/30
11 Stg.
16.5/30
14 Stg.
14.8/32
11 Stg.
16.5/30
14 Stg.
14.8/32
12 Stg.
16.7/27
12 Stg.
16.7/27
Sturzhöhe 12cm
Bodenfliesen Bestand
Türen Bestand als
aufgesetzte
Blockzargentüren
historisches
Holz/Glas-Türelement
aufarbeiten
Stufe 6,5cm
Abbruch
Rasterdecke
AbbruchRasterdecke
Abbruch Bodenfliesen
BS-Tür
Stahl-Glas
Bodenfliesen Bestand
Achtung:
Sturzhöhe 4cm,
max.13cm für UHD
bei Verlegung in
Fensterleibung
Abbruch
Vorhänge
Beleuchtung,
Lino,
evtl. Estrich
historisches
Holz/Glas-Türelement
aufarbeiten
historische Fliesen
historische Fliesen
Treppe Granit
Abbruch
Beleuchtung,
evtl. Estrich
Abbruch
Beleuchtung,
evtl. Estrich
Abbruch
Beleuchtung,
Lino
evtl. Estrich
Abbruch
Stufen
Abbruch
Beleuchtung,
Lino
evtl. Estrich
Abbruch
Lino
evtl. Estrich
Abbruch
Vorhänge
Beleuchtung,
Lino,
evtl. Estrich
Abbruch
Vorhänge
Beleuchtung,
Lino,
evtl. Estrich
Abbruch Fliesenspiegel
Abbruch Bodenfliesen
Abbruch RasterdeckeAbbruch Rasterdecke
Abbruch Rasterdecke
Bestandstür
aufarbeiten
Bestandszarge
aufarbeiten
Bestandstür
aufarbeiten
Abbruch
UHD
Abbruch
UHD
Abbruch
UHD
Abbruch
UHD
Abbruch
UHD
Notwendiger FlurNotwendiger Flur
Notwendiger Flur
Notwendiger Flur Notwendiger Flur
2.RW
2.RW
2.RW
Teeküche
Bestandstür
versetzen und
aufarbeiten
Akustikdecke Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
GK
-UHD GK
-UHD
GK
-UHD
GK-UHD
Akustikdecke
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
Akustikdecke
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
GK-UHD
GK-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke Akustikdecke Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
WWB
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Austausch
Verglasung
Oberlicht
Brandüberströmklappe
Brandüberströmklappe Brandüberströmklappe
Außensplitgerät
Lüftung
SpindeSpindeSpinde
Spinde
GK
-UHD
GK
-UHD
011
AUR
RH: 3,87m
A: 53,46 m²
U: 29,57m
012
FUR Textil
RH: 3,87m
A: 59,69 m²
U: 31,56m
013
NR Textil
RH: 3,87m
A: 17,69 m²
U: 18,21m
014
NR Technik
RH: 3,87m
A: 35,06 m²
U: 23,73m
015
FUR Technik
RH: 3,87m
A: 53,17 m²
U: 29,48m
090e
Übergang zu Anbau
RH: 3,87m
A: 27,02 m²
U: 21,18m
016
Vorb. Werken
RH: 3,87m
A: 53,22 m²
U: 29,50m
017
FUR Werken
RH: 3,87m
A: 53,46 m²
U: 29,60m
018
Kompetenzzentrum
RH: 3,87m
A: 38,45 m²
U: 24,81m
019
Kompetenzzentrum
RH: 3,87m
A: 50,98 m²
U: 36,37m
090f
Flur
RH: 3,87m
A: 5,66 m²
U: 10,43m
090h
Flur
RH: 3,87m
A: 9,43 m²
U: 15,00m
003
Aufenthalt Reinigung
RH: 3,87m
A: 10,67 m²
U: 13,46m
002
Umkleide Reinigung
RH: 3,87m
A: 23,14 m²
U: 23,60m
004
HM Dienstraum
RH: 3,87m
A: 11,96 m²
U: 14,09m
001
Flur
RH: 3,87m
A: 5,70 m²
U: 9,70m
005a
WC-Mädchen
RH: 3,87m
A: 17,31 m²
U: 18,30m
005c
WC-Jungen
RH: 3,87m
A: 15,31 m²
U: 21,98m
007
FUR Lehrküche
RH: 3,87m
A: 94,49 m²
U: 43,74m
010
AUR
RH: 3,87m
A: 53,49 m²
U: 29,58m
009a
Umkleide Herren
RH: 3,87m
A: 14,38 m²
U: 22,06m
008a
Umkleide Damen
RH: 3,87m
A: 15,02 m²
U: 22,62m
008
Vorraum Damen
RH: 3,87m
A: 4,22 m²
U: 8,31m
090d
Eingangsbereich
RH: 3,87m
A: 4,26 m²
U: 10,10m
009
Vorraum Herren
RH: 3,87m
A: 4,26 m²
U: 8,35m
009b
WC Herren
RH: 3,87m
A: 2,92 m²
U: 7,34m
008b
WC Damen
RH: 3,87m
A: 2,90 m²
U: 7,32m
092
Treppe West
RH: 3,87m
A: 24,00 m²
U: 19,46m
093
Treppe Nord
RH: 3,87m
A: 18,99 m²
U: 17,82m
094
Treppe Süd
RH: 3,87m
A: 18,99 m²
U: 17,82m
090c
Flur
RH: 3,87m
A: 106,97 m²
U: 70,56m
090b
Flur
RH: 3,87m
A: 34,59 m²
U: 26,55m
090a
Flur
RH: 3,87m
A: 84,30 m²
U: 57,83m
091
Treppe West
RH: 3,87m
A: 24,00 m²
U: 19,46m
090
Eingangsbereich
RH: 3,87m
A: 4,26 m²
U: 10,10m
005b
Beh-WC
RH: 3,87m
A: 6,05 m²
U: 9,90m
005
WC-Vorraum
RH: 3,87m
A: 5,57 m²
U: 9,44m
090g
Aufzug
RH: 3,87m
A: 4,33 m²
U: 8,41m
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,66
2,43
T005c-22,135
885
T005b2,135
1,015
T005a-22,135
885
Wagen
Reinigung
UV- UV-
UV-
2,02
60
T003-1 2,135
885
90 25 2,745 10 2,30
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
1000/297 1 :100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
1. Obergeschoss
002413g001_01_4_ARC_01OG 03
28.08.2020
T113
2,135
885T1122,135
885
T009-2
2,135
885
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50 x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50 x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
Server-
schrank
ELT
T1062,30
1,01
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,35
2,40
1,35
2,40
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,35
2,40
1,35
2,40
T104
2,30
1,10
T105
2,30
1,10
T103-12,30
1,10
T103-22,30
1,10
T1012,30
1,10
T102
DS
2,30
1,10
BRH 0,003,43
715
BRH 0,003,43
715
T111-1 2,30
1,10
T009-1 2,30
1,10
T108
2,30
1,10
T107
2,30
1,10
T010
2,30
1,10
T114
2,30
1,10
T115
2,30
1,10
T116
2,30
1,10
T117
2,30
1,10
T111-2
2,20
1,10
T119-2 2,30
1,10
T118
2,30
1,10
T-002
2,20
1,07
T192
T30 RS
2,27
1,76
T191
T30 RS
2,27
1,76
T190a
T30 RS
2,27
2,02
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,34
2,40
1,34
2,40
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,34
2,40
1,34
2,40
T102a-1
2,135
885
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
T102d-12,135
885
T102c
2,02
765
T102b
2,02
765
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
7
7
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
A A
B B
C C
D D
12
12
B B
A1
AA
C C
79,135
18,635
79,135
18,635
1,23
57 8,60 43 9,48 15 8 ,915 565 2,735 125 2,735 125 2,765 265 4,22 27 8,48 56 8,51 56 9,49 405 8,605 57
57 8 ,595 43 3,98 43 7 ,685 57 8 ,845 685 15,48 70 8 ,905 565 7,685 425 3,975 44 8 ,595 57
565 6,415 56 3,56 56 6 ,405 57
565 6,415 56 3,56 56 6 ,405 57
+4,12
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30 REI 30
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 30
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90
3xHEA 120
HEM 280
BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95
BRH 0,95BRH 0,95
BRH 0,93BRH 0,93BRH 0,93BRH 0,95BRH 0,95BRH 0,84BRH 0,84BRH 0,84
BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04
BRH 0,94BRH 0,94BRH 0,93BRH 0,93BRH 0,93BRH 0,91BRH 0,91BRH 0,91BRH 0,95BRH 0,95BRH 0,94BRH 0,94BRH 0,94
BRH 0,95 BRH 0,95
BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04
12 Stg.
16.7/27
12 Stg.
16.7/27
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
6 Stg.
16/28
Abbruch
Schlackewand
AbbruchRasterdecke
AbbruchRasterdecke
Abbruch Holz
-UK
UHD
Abbruch Deckenkoffer
bxh=32x40cm
Türöffnung
Bestand bxh=
1,15x2,22
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
AbbruchDeckenabhänger
UHD
Abbruch
Beleuchtung,
Lamellen
Abbruch
Fliesenspiegel
Abbruch
Lamellen
Beleuchtung
Lino, FB
Abbruch
Lamellen
Lino, FB
Abbruch
Alarmanlage
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Lino
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Deckenabhänger
UHD
Glastür
Glastür
Prüfung
Durchgangsbreite
Abbruch Rasterdecke
Abbruch Rasterdecke
Abbruch
Rasterdecke
Stufe
19cm!
Teeküche
Teeküche
bauzeitliche
Schachtöffnung
bauzeitliche
Schachtöffnung
Notwendiger FlurNotwendiger Flur
Notwendiger Flur
Akustikdecke Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
GK
-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
GK-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
GK
-UHD
Brandüberströmklappe
101
AUR
RH: 3,78m
A: 55,12 m²
U: 30,02m
102a
WC-Mädchen
RH: 3,30m
A: 17,64 m²
U: 18,52m
102d
WC-Jungen
RH: 2,97m
A: 18,98 m²
U: 22,42m
102c
WC-Lehrerinnen
RH: 2,96m
A: 2,65 m²
U: 7,06m
103
Lehrerzimmer
RH: 3,80m
A: 96,77 m²
U: 43,95m
104
AUR
RH: 3,77m
A: 49,28 m²
U: 28,19m
105
AUR
RH: 3,80m
A: 55,15 m²
U: 30,02m
119
Elternbeteiligung
RH: 3,80m
A: 16,20 m²
U: 16,22m
118
Gruppen-/Inklusionsraum
RH: 3,77m
A: 48,24 m²
U: 30,02m
106
Schulsozialarbeiter
RH: 3,80m
A: 24,10 m²
U: 20,66m
107
AUR
RH: 3,63m
A: 55,09 m²
U: 30,01m
108
AUR
RH: 3,43m
A: 60,71 m²
U: 31,77m
110
Sekretariat
RH: 3,43m
A: 35,69 m²
U: 23,96m
111
stellv. Schulleiter
RH: 3,43m
A: 17,32 m²
U: 18,28m
112
Lehrerarbeitsraum
RH: 3,43m
A: 17,53 m²
U: 18,28m
113
Arztraum
RH: 3,43m
A: 12,63 m²
U: 14,67m
114
Kopierraum
RH: 3,43m
A: 4,73 m²
U: 8,95m
190b
Übergang zum Anbau
RH: 3,85m
A: 26,76 m²
U: 21,25m
115
AUR
RH: 3,79m
A: 54,31 m²
U: 29,77m
116
AUR
RH: 3,79m
A: 54,50 m²
U: 29,83m
117
AUR
RH: 3,79m
A: 60,79 m²
U: 31,79m
190a
Flur
RH: 3,80m
A: 136,88 m²
U: 90,98m
190
Flur
RH: 3,80m
A: 89,48 m²
U: 60,73m
109
Schulleiter
RH: 3,43m
A: 19,99 m²
U: 19,24m
190c
Personenaufzug
RH: 4,14m
A: 4,32 m²
U: 8,31m
191
Treppe
RH: 3,76m
A: 31,30 m²
U: 23,13m
192
Treppe
RH: 3,75m
A: 31,30 m²
U: 23,12m
102b
WC-Lehrer
RH: 2,96m
A: 3,12 m²
U: 7,95m
102
WC-Vorraum
RH: 2,96m
A: 3,44 m²
U: 7,64m
T119-1
1,97
82
T102d-2 2,13
5
88
5 T102a-2 2,13
5
88
5
UV- UV-
1.50 x 1.50
2,02
60
GK-UHD
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
1000/297 1 :100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
2. Obergeschoss
002413g001_01_4_ARC_02OG 04
28.08.2020
T209-2
2,135
1,01
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50 x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
T216-1
2,30
1,01
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,35
2,40
1,35
2,40
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,66
2,43
1,35
2,40
1,35
2,40
T211
2,30
1,10
T210
 T 30 RS
2,30
1,10
T208
2,30
1,10
T209-1
 T 30 RS 2,30
1,10
T212
2,30
1,10
T213
2,30
1,10
T214
2,30
1,10
T207-2 2,135
1,01
T206
2,30
1,10
T205
2,30
1,10
T204
2,30
1,10
T203-12,30
1,10
T202
DS
2,30
1,10
T201
2,30
1,10
T203-2
2,135
1,01
T207-1 2,30
1,01
T216-2 2,30
1,10
T215
2,30
1,10
T291
T30 RS
2,27
1,76
T292
T30 RS
2,27
1,76
T290a
T30 RS
2,27
2,02
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,65
2,43
1,34
2,40
1,34
2,40
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,34
2,40
1,34
2,40
T202a-1
2,135
885
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
T202d-12,135
885
T202c
2,02
765
T202b
2,02
765
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
7
7
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
A A
B B
C C
D D
12
12
B B
A1
AA
C C
79,135
18,635
79,135
18,635
1,23
57 8 ,595 43 3,98 43 7,69 565 8,845 705 3,075 30 12,085 70 8 ,905 565 2,275 10 1,08
205
1,075 10 2,85 43 3,97 44 8 ,595 57
565 6,415 565 3,555 56 6 ,405 57
57 8 ,595 43 5,95 155 12,435 56 8 ,445 27 4,26 30 8,45 56 8 ,505 565 9,49 405 8,605 57
565 6,41 565 3,56 56 6 ,405 57
+8,26
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 30
REI 90
REI 30
REI 30
REI 30 REI 90 REI 30
REI 30REI 30REI 30REI 30
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 30
HEM 280
3xHEA 120
BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99 BRH 0,99
BRH 0,97BRH 0,97
BRH 0,99BRH 0,99BRH 0,99BRH 0,95BRH 0,95BRH 0,96BRH 0,96BRH 0,96
BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04
BRH 1,00BRH 1,00BRH 1,00BRH 1,00 BRH 1,00
BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04 BRH 1,04
BRH 0,97BRH 0,97BRH 0,97BRH 0,95 BRH 0,95BRH 0,97BRH 0,97BRH 0,97
BRH 1,04
BRH 1,04
BRH 1,04
12 Stg.
16.7/27
12 Stg.
16.7/27
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
6 Stg.
16/28
elektr.
Verdunklung
Öffnungsmechanismus
defekt
Abbruch
Rasterdecke
Abbruch
Lino, Lamellen, FB,
Daten-und
Steckdosen
Abbruch
Rasterdecke
Trockenbaudecke
bündig im Bestand
F30
F30
Abbruch
Lino, Beleuchtung
Abbruch
4x Verdunklung
motorgesteuert
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Vorhänge
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Lino, FB
Abbruch
Beleuchtung,
Lino, FB, Lamellen,
Fliesenspiegel
Glastür
elektr.
Verdunklung
elektr.
Verdunklung
elektr.
Verdunklung
elektr.
Verdunklung
elektr.
Verdunklung
1x Ausguss 70x50
1xKeramikbecken
mit Schlammfang
Prüfung
Durchgangsbreite
Glastür
Abbruch Rasterdecke
Abbruch Rasterdecke
Abbruch Rasterdecke
Leitungsverzug in UHD
notwendig
Notwendiger FlurNotwendiger Flur
Notwendiger Flur
Akustikdecke Akustikdecke Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke Akustikdecke
Akustikdecke
GK
-UHD
GK
-UHD
GK-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
eingeschränkte
Raumgröße
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Papier-
schrank
GK
-UHD
GK
-UHD
Brandüberströmklappe
201
AUR
RH: 3,80m
A: 55,12 m²
U: 30,01m
202a
WC-Mädchen
RH: 3,41m
A: 17,62 m²
U: 18,52m
202
WC-Vorraum
RH: 3,04m
A: 3,43 m²
U: 7,63m
202d
WC-Jungen
RH: 3,41m
A: 18,91 m²
U: 22,28m
203
FUR Kunst
RH: 3,50m
A: 75,87 m²
U: 36,73m
205
AUR
RH: 3,75m
A: 49,31 m²
U: 28,20m
206
AUR
RH: 3,75m
A: 55,14 m²
U: 30,02m
216
Lehrmittel
RH: 3,79m
A: 16,08 m²
U: 16,16m
215
Gruppen-/Inklusionsraum
RH: 3,79m
A: 48,05 m²
U: 30,02m
207
Lehrmittel
RH: 3,82m
A: 24,10 m²
U: 20,66m
208
AUR
RH: 3,50m
A: 55,09 m²
U: 30,01m
209
V/S Physik
RH: 3,50m
A: 38,12 m²
U: 24,71m
210
FUR Physik
RH: 3,47m
A: 78,75 m²
U: 40,77m
212
AUR
RH: 3,49m
A: 54,12 m²
U: 29,71m
213
AUR
RH: 3,78m
A: 54,50 m²
U: 29,83m
214
AUR
RH: 3,78m
A: 60,79 m²
U: 31,79m
290a
Flur
RH: 3,79m
A: 139,06 m²
U: 88,57m
290
Flur
RH: 3,79m
A: 89,49 m²
U: 60,74m
204
NR Kunst
RH: 3,78m
A: 19,36 m²
U: 18,72m
211
AUR
RH: 3,48m
A: 54,12 m²
U: 29,71m
290b
Übergang zum Anbau
RH: 3,49m
A: 27,28 m²
U: 21,33m
290c
Personenaufzug
RH: 4,10m
A: 4,32 m²
U: 8,31m
291
Treppe
RH: 3,76m
A: 31,30 m²
U: 23,13m
292
Treppe
RH: 3,75m
A: 31,30 m²
U: 23,12m
202c
WC-Lehrer
RH: 3,04m
A: 2,65 m²
U: 7,06m
202b
WC-Lehrerinnen
RH: 3,04m
A: 2,85 m²
U: 7,45m
T202d-b 2,135
885 T202a-2 2,135
885
UV- UV-
1.50 x 1.50
2,02
60
GK-UHD
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
1000/297 1 :100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
3. Obergeschoss
002413g001_01_4_ARC_03OG 05
28.08.2020
1.50 x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1.50
x 1.50
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,04
2,44
1,35
2,40
1,35
2,40
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,67
2,43
1,35
2,40
1,35
2,40
BRH 0,003,43
71
5
T308-1
T30 RS 2,30
1,10
T310-1
T30 RS 2,30
1,10
T309
T30 RS 2,30
1,10
T307
2,30
1,10
T306-22,13
5
1,01
T3052,30
1,10
T3042,30
1,10
T305a
2,135
1,01
T301
2,30
1,10
T302
DS
2,30
1,10
T308-2
2,135
1,01
T-311
T30 RS
2,135
1,01
T312-2
T30 RS
2,135
1,01
T393
T30 RS 2,13
5
1,01
T306-1
2,30
1,01
T303-1
T 30
3,04
1,62
T303-2
T 30
3,04
1,62
T314
2,30
1,10
T315-2 2,30
1,10
T315-1
2,30
1,01
T092
T30 RS
2,27
1,76
T391
T30 RS
2,27
1,76
T310-2
T30 RS
2,135
1,01
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,90
3,88
1,90
3,88
1,90
3,88
1,90
3,88
1,90
3,88
BRH 0,003,75
71
5
T312-1
T30 RS 2,30
1,10
T313
2,30
1,10
1,34
2,40
1,34
2,40
1,66
2,43
1,55
2,43
1,55
2,43
1,34
2,40
1,34
2,40
T302a-1
2,135
885
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
2,02
60
T302d-1
2,135
885
T302c
2,02
765
T302b
2,02
765
1
1
2
2
3
3
5
5
4
4
7
7
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
A A
B B
C C
D D
12
12
B B
A1
AA
C C
79,135
18,635
79,135
18,635
1,215
43 8,74 43 3,98 43 7 ,825 43 8,845 725 15,45 69 8 ,905 43 2 ,355 10 1 ,105205
1,105 10 2,85 43 3,98 43 8,66 505
43 6,55 565 3,55 565 6,55 43
43 8,83 25 9,57 56 8 ,505 56 13,155 125 5,835 17 2,59 28 12,545 15 6,05 29 8,81 43
425 6,55 565 3,555 565 6,55 43
+12,36
REI 90
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90+M
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90
REI 90REI 90REI 90REI 90
REI 90
REI 90
REI 30
REI 30REI 30REI 30REI 30
REI 30
REI 30
REI 90
REI 30
HEB 200
BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88 BRH 0,88
BRH 1,04BRH 1,04
BRH 0,89BRH 0,89BRH 0,89BRH 0,95BRH 0,95BRH 0,87BRH 0,87BRH 0,87
BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04
BRH 0,91BRH 0,91BRH 0,91BRH 0,91BRH 0,91
BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04BRH 1,04
BRH 0,89BRH 0,89BRH 0,89BRH 0,95BRH 0,95BRH 0,88BRH 0,88BRH 0,88
BRH 1,04BRH 1,04
12 Stg.
16.7/27
12 Stg.
16.7/27
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
14 Stg.
14.7/32
23 Stg.
17.9/26
Abluft vorhanden
Ausstattung auch
für Nutzung Bio und
Physik vorsehen
Abbruch
Lino, Beleuchtung, Rollos, FB z.T.
Abbruch
Rasterdecke, 2Rollos
Abbruch
Beleuchtung ,
Verdunklungslamellen
Abbruch
Lino, Beleuchtung, FB
Abbruch
Lino, Beleuchtung
Abbruch
Lino, Beleuchtung, Vorhänge, FB
Abbruch
Lino, Beleuchtung, Vorhänge, FB
Abbruch
Beleuchtung
Abbruch Rasterdecke
Glastür
Abbruch
Lino,
Beleuchtung,
Rollos,
FB,
2xTB-Abtrennung in Türen
Glastür
Prüfung
Durchgangsbreite
Abbruch
Lino,
Beleuchtung,
Rollos,
FB,
Abluft,
Medien
Abbruch
Vorhang
Teppich
FB
Beleuchtung
Abbruch
Lino
FB
Beleuchtung
Abbruch Rasterdecke
Abbruch
Rollos
Lino
FB
Beleuchtung
Abbruch
Parkett (Bergung)
FB
Beleuchtung
Abbruch
Vorhänge
Lino
FB
Beleuchtung
Abbruch
Rollos
Lino
FB
Beleuchtung
Abbruch
Lamellen
Lino
FB
Beleuchtung
Abbruch
Fliesen
Abbruch
Fliesen
Abbruch RasterdeckeAbbruch Rasterdecke
Abbruch
Rasterdecke
Abbruch Elektrokanal
elektrische
Verdunklung
elektrische
Verdunklung
elektrische
Verdunklung
elektrische
Verdunklung
Notwendiger FlurNotwendiger Flur
Fluchtweg 1,20m
ständig freihalten
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
GK
-UHD
GK
-UHD
GK-UHD
GK
-UHD
GK
-UHD
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustikdecke
Akustik
segel
Akustikdecke
Akustikdecke
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
Möblierung durch
Fachraumplanung
GK
-UHD
GK
-UHD
Brandüberströmklappe
Brandüberströmklappe
Deckenbekleidung  REI 90 Deckenbekleidung  REI 90Deckenbekleidung  REI 90Deckenbekleidung  REI 90
132 Plätze
motorische
Öffnung Oberlicht
ca. 0,05m²
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung
elektr.
Verdunklung
in Prüfung 301
AUR
RH: 3,73m
A: 57,23 m²
U: 30,58m
302a
WC-Mädchen
RH: 3,30m
A: 17,94 m²
U: 18,80m
302
WC-Vorraum
RH: 3,31m
A: 3,52 m²
U: 7,98m
302d
WC-Jungen
RH: 3,43m
A: 20,06 m²
U: 22,85m303
Aula
RH: 6,53m
A: 164,04 m²
U: 52,47m
304
AUR
RH: 3,71m
A: 51,22 m²
U: 28,76m
305
AUR
RH: 3,73m
A: 57,27 m²
U: 30,59m
315
Stuhllager
RH: 3,78m
A: 16,23 m²
U: 16,24m
314
Gruppen-/Inklusionsraum
RH: 3,73m
A: 50,44 m²
U: 30,72m
305a
Lehrmittel
RH: 3,81m
A: 10,43 m²
U: 12,98m
307
AUR
RH: 3,70m
A: 57,82 m²
U: 30,76m
308
FUR Biologie
RH: 3,43m
A: 62,68 m²
U: 32,24m
309
V/S Biologie
RH: 3,72m
A: 55,67 m²
U: 30,10m
311
V/S Chemie
RH: 3,65m
A: 37,88 m²
U: 24,77m
312
FUR Chemie
RH: 3,75m
A: 81,76 m²
U: 39,47m
313
Gruppen-/Inklusionsraum
RH: 3,45m
A: 39,40 m²
U: 25,20m
390a
Flur
RH: 3,79m
A: 80,43 m²
U: 57,84m
390
Flur
RH: 3,77m
A: 88,14 m²
U: 62,15m
310
FUR Chemie
RH: 3,71m
A: 86,15 m²
U: 39,41m
390c
Personenaufzug
RH: 4,12m
A: 4,32 m²
U: 8,31m
391
Treppe
RH: 5,65m
A: 32,54 m²
U: 24,43m
392
Treppe
RH: 5,65m
A: 32,55 m²
U: 24,44m
306
Lehrmittel
RH: 3,81m
A: 13,00 m²
U: 14,42m
T 393
Treppe
RH: 3,78m
A: 11,92 m²
U: 14,38m
390 b
Vorraum
RH: 3,65m
A: 4,63 m²
U: 8,76m
302c
WC-Lehrer
RH: 3,31m
A: 2,71 m²
U: 7,11m
302b
WC-Lehrerinnen
RH: 3,31m
A: 3,21 m²
U: 8,01m
T302d-2 2,135
885
T302a-2 2,135
885
UV- UV-
1.50 x 1.50
2,02
60
GK-UHD
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
A3 1:100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
Schnitt B-B
002413g001_01_4_ARC_SCBB 08
28.08.2020
16
16
15
15
14
14
13
13
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
12
12
9,04 4,415 5,565 2,56 6,505 3,01 5,86 4,56 5,71 3,15 6,535 2,53 5,57 4,405 9,045
-3,10
±0,00±0,00
+4,12
+8,26
+12,36
+16,48
-3,30
±0,00
+4,135
+8,28
+12,38
+19,22
-1,65 -1,65
2,80 30 3,69 11 335 3,625 18 34 3,58 18 34 3,54 21 35
3,00 30 3,69 11 335 3,625 18 34 3,58 18 34 6,03 38 43
REI 60 B
REI 60 B
REI 60 B
REI 90
REI 30 B REI 30 BREI 90 REI 90
REI 60 B
REI 60 B
REI 60 B
REI 90
REI 90
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Weißenfelser Str. 65a
04229 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Genehmigungsplanung
A3 1:100
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Höhenbezug: DHHN92  OKFFBEG = ±0.00= +123,78 m ü NHN
Lagebezug:
Art der ÄnderungIndex Datum Name
Bestandsgebäude
Apollonia - von - Wiedebach - Schule
W&V Architekten
WH
Ansicht West
002413g001_01_4_ARC_AN02 09
28.08.2020
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
9,045 4,405 5,57 2,53 6,535 3,15 5,71 4,56 5,86 3,01 6,505 2,56 5,565 4,415 9,04