text: 总时差和自由时差的定义和区别，请举例说明
  总时差（用TFi-j表示），双代号网络图时间计算参数，指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。用工作的最迟开始时间LSi-j与最早开始时间ESi-j之差表示。 　　自由时差，指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。用紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差表示。 　　网络图时间参数相关概念包括：各项工作的最早开始时间、最迟开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、节点的最早时间及工作的时差（总时差、自由时差）。 1  总时差=最迟完成时间—尚需完成时间。计算结果若大于0，则不影响总工期。若小于0则影响总工期。2  拖延时间=总时差+受影响工期，与自由时差无关。3  自由时差=紧后最早开始时间—本工作最早完成时间。自由时差和总时差-----精选题解（免B)1、在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i -j的完成节点j在关键线路上，则工作i-j的自由时差（ 　）。　　A．等于零 B．小于零 C．小于其相应的总时差  D．等于其相应的总时差　　答案：D　　解析：本题主要考察自由时差和总时差的概念。由于工作i-j的完成节点j在关键线路上，说明节点j为关键节点，即工作i -j的紧后工作中必有关键工作，此时工作i-j的自由时差就等于其总时差。　　2、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7 天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30 天，最迟开始时间分别为第28天和第33 天，则工作M的总时差和自由时差（ 　）天。　　A．均为5 B．分别为6和5  C．均为6  D．分别为11 和6　　答案：B　　解析：本题主要是考六时法计算方法　　1、工作M的最迟完成时间=其紧后工作最迟开始时间的最小值 所以工作M的最迟完成时间等于[28，33]=28　　2、工作M的总时差 = 工作M的最迟完成时间 - 工作M的最早完成时间等于28-（15+7）=6　　3、工作M的自由时差 = 工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之差的最小值：[27-22； 30-22]= 5。　　3、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（ 　）。　　A．结束与紧后工作开始之间的时距最小         B．与其紧前工作之间的时间间隔为零　　C．与其紧后工作之间的时间间隔为零           D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小　　答案：D　　解析：因为总时差最小的工作为关键工作，这是总时差的概念，而最迟开始时间与最早开始时间的差值就是总时差，所应选D。　　4、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ 　）条　　答案：C　　解析：采用圈法最直观、简单　　5、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，则（ 　）。A．单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零　B．双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等C．双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零　　D．单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和最大　　答案：A　　解析：　　B：当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上的工作的总时差就不为零了，所以双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间不相等 B错；　　C：既然关键线路上的工作的总时差不为零，关键工作的自由时差不可能为零，所以C 错。　　D：在关键线路上，单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和都应该最小。所以D错。　　6、单代号搭接网络的计算工期由（ 　）决定。　　A．终点虚拟节点的最早完成时间　　B．最后开始的工作的最早完成时间　　C．最后一项工作的持续时间　　D．可能由中间某个工作的最早完成时间　　答案：D　　解析：根据单代号搭接网络计划时间参数的计算过程，我们应知道，其计算工期可能由中间某个工作的最早完成时间来决定．　　7、在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由（ 　）决定的。　　A．工作的持续时间  B．工作的总时差  C．工作之间的时间差值    D．工作的间歇时间　　答案：C　　解析：在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由相邻两项工作之间的不同时距决定的。所谓时距， 就是在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值。　　8、在道路工程中， 当路基铺设工作开始一段时间后，只要提供了足够的工作面，路面浇筑工作即可开始，则路基铺设工作与路面浇筑工作之间的时间差值称为（ 　）搭接关系。　　A．FTS　B．STS　C．FTF  D．STF　　答案：B　　解析：根据题意，它是从开始到开始的关系。所选B。
  以下是在百科找到的，给你作为参考吧。自由时差：指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。用紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差表示。自由时差=紧后最早开始时间—本工作最早完成时间。ff，自由时差=（紧后工作的es-本工作的ef）；tf，总时差=（紧后工作的ls-本工作的es）或者 =（紧后工作的lf-本工作的ef）。总时差是不影响总工期的情况下该工作拥有的时差；     自由时差是在不影响后续工作的情况下拥有的时差。     单代号和双代号网络计划中的总时差和自由时差计算方法不一样。     最简单的例子，项目只有2个活动，活动a历时1天，活动b历时2天，此时活动a的自由浮动时间为0，因为只要a拖延，其后续活动b的最早开始时间一定受影响，但是假如我是这个项目的老板，我说这个项目4天完成就可以了，此时利用倒推法，可以算出项目a最早开始时间是第一天，最晚开始时间是第二天，总浮动时间是1天。来源于百度百科
  总时差是不影响总工期的情况下该工作可以利用的机动时间                 自由时差是在不影响后续工作的情况下该工作可以利用的机动时间           自由时差=紧后工作最早开始时间-本工作最早完工时间       打个比方 有个工程分为2部分完成（后面称为A部分和B部分） ，总工期为4天。A部分需1天完成，其后续B部分要2天完成。若A拖延一天从第二天开始开工，项目全部完成正好4天，不影响总工期，所以总时差为1天。若A不拖延那么A部分最早第一天就可完成，而B部分最早第二天就可以开工，则A部分自由时差也是1天。      只要A拖延，后续工作B的最早开始时间一定受影响，当A部分拖延一天以上不仅影响后续工作B最早开始时间而且影响总工期。所以必须自由时差小于等于总时差