text: إجتماع اللجنة الإقليمية بمقر عمالة آسفي.
  تتبع مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإقليم .
  ترأس عامل إقليم آسفي السيد الحسين شاينان يوم الأربعاء 6يونيو2018 بقاعة الاجتماعات لعمالة إقليم آسفي إجتماعا يدخل في إطار تتبع تنفيذ المشاريع التي إنطلق تنزيلها أو تلك التي توجد في طور التنزيل بهدف التحكم في مسارات الإنجاز ومتابعة عملية الاجرأة، وتقييم النتائج المتحققة والتدخل لمعالجة وتدارك كل تأخر.وقد شكل الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور ر شيد بوكطاية نائب رئيس المجلس الإقليمي ومحمد لمخودم نائب رئيس مجلس آسفي والكاتب العام بالعمالة ورؤساء المصالح الخارجية وممثل المجمع الشريف للفسفاط منطقة آسفي.وبعد عرض مختلف المشاريع وتطور انجازها والوقوف على بعض الصعوبات تم التداول بشان سبل الاسراع بانجاز واستكمال كافة المشاريع المبرمجة.وفي هذا الاطار اشار عامل الاقليم الى ان اتفاقية التاهيل الحضري لمدينة اسفي في جزئها الاول التي انطلقت سنة 2012 قد اشرفت على مراحلها النهائية ومكنت من تعبئة غلاف مالي ناهز 115 مليار سنتيم من اصل 139 مليار سنتيم ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية بالنصيب الاوفر وشمل انجاز مشاريع التاهيل الحضري والبنيات الاجتماعية والرياضية والتطهير وغيرها وتوج بمشروع تهيئة منتجع سيدي بوزيد الدي سيعلن عن صفقة الدراسة الخاصة به في غضون اسبوع ، ومشروع الجزء الثاني من كورنيش اموني الذي يتوفر على
  الدراسة اللازمة وسيتم الاعلان عن صفقة الاشغال بعد نهاية المشاورات اللازمة بين المجلسين الاقليمي والحضري بالاضافة الى مشروع تهيئة المنطقة الصناعية السفلى في غضون السنة الجارية .
  من جهة اخرى تم تقديم تقارير ومناقشتها خاصة بمشاريع تهم التزود بالماء الصالح للشرب حيت اكد ممثل المكتب الوطني الماء على اطلاق عدد هام من سقايات المياه بمختلف الدواوير كان اخرها بجماعتي الحضر والبخاتي على ان يتم اطلاق سقايات اخرى ببقية الجماعات . وشدد السيد العامل في هذا الشان على الحزم في حل بعض التعرضات وتوفيرالعقار اللازم لانجاز اشغال التجهيزات والخزانات بسيدي تيجي ولغيات وايير وبدوزة .
  اما بخصوص مشاريع القطاع الفلاحي فقد اكد المديرالاقليمي ان نسبة انجاز اغراس التين قد فاقت نسبة 100% اي حولي 1100 هكتار من اصل 1000 هكتار وتسير بقية المشاريع بوثيرة ايجابية خاصة سلاسل الزيتون والكبار وغيرها .
  وبالنسبة لمشروع الميناء الجديد فقد فاقت الاشغال به 87% و28% بالنسبة لرصيف الفحم وقدم مدير التجهيز عرضا عن عدد هام من المشاريع الطرقية سواء فيما يخص البناء اوالتقوية ، و منها المنشاة الفنية لقنطرة خميس اولاد الحاج المقررة قبل موسم الامطار القادم .
  و ثمن الحاضرون مضمون الاتفاقية الهامة الخاصة بمشاريع تثنية طريق اسفي اتجاه ثلاث بوكدرة وطريق اسفي تجاه سبت كزولة و توسيع الطريق الساحلي الوالدية تجاه الصويرة بغلاف مالي يناهز 41 مليار سنتيم بشراكة بين مجلس جهة مراكش اسفي والمجلس الاقليمي لاسفي ووزارة التجهيز والذي سيصادق عليه المجلسان في دورتهما القادمة .
  وبخصوص مشاريع الاسكان فقد اكد ممثل شركة العمران ببدء تهيئة منتزه برج الناضور خلال هذا الاسبوع وطلب بالتعجيل بالتوقيع على ملحق الاتفاقية للشروع في اعادة هيكلة دواوير منها تخربين وغيرها من لدن قطاع الاسكان والتزم ممثل المجلس الحضري بتقديم الدعم اللازم والاسراع باصدار الرخص الخاصة بمحطة الطقس الجديدة بالحي المحمدي والمنتزه المجاور لها . وبعد الاحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بهده المشاريع شدد عامل الاقليم على اهمية التتبع المستمر لكل جهة او قطاع معني للاوراش المفتوحة بغية الرفع من وثيرة الانجاز اسهاما في المجهود التنموي الهام الذي يعرفه ربوع الاقليم .